تم تفتيح اماكن الاسبوتات بالجبسوم بورد وتم طلب رفع بيانات القسيمة ورسم مخطط الكهرباء.. الانتهاء من اعمال الجبسوم بورد للمطابخ والحمامات الانتهاء من أعمال تركيب سيراميك الحوائط باستثناء حمام الماستر بالاول لم يتم توريده.. تم توريد الدرايش الالومنيوم وتم تركيبها.. الانتهاء من إنهاء الاشراف للرخصة التعديلية.. تم طلب علامات الدفيوزرات والجريلات.