تم التواصل مع شركة الألومنيوم لتحديد موعد نزول الألومنيوم ومتوقع نزوله بعد اسبوعين .
جار تجهيز جورة المصعد كما تم التنبيه عليها من شركة المصاعد.
جار تصنيع الابواب الداخليه.
تم نزول القطع الصحيه
تم تركيب  الجريلات والديفيوزر .
بانتظار نزول مكاين التكييف.