جاري اعمال سحب المادة الرابطة لحوائط السرداب بعد تغسيلها جيدا بالماء
تم توريد طلبية العازل للقسيمة 
جاري اعمال المساح الداخلي
جاري اعمال التسكير ودق الشبك داخليا والطرطشة
تم الانتهاء من اعمال تمديدات الصحي بالقسيمة
تم الانتهاء من اعمال تمديد بايبات الترموستات والدرين والغاز للتكييف
تم التشييك على اعمال التمديدات بالمطابخ من طرف مندوب شركة المطابخ  ب ٧ مطابخ بالقسيمة
تم الانتهاء من اعمال تمديدات الكهرباء
تم الانتهاء من اعمال سحب جميع خطوط الكهرباء الرئيسية للقسيمة الخاصة بكل لوحات التوزيع والسخانات والمصعد وكل مكاين التكييف لكامل القسيمة
تم بناء السيفونات المخفية وكذلك تم عمل فتحات دكتات التكييف والراجع في الطوف حسب تعليم شركة التكييف
تم وصول داكت التكييف للموقع وجاري اعمال تركيبه
تم الاتفاق على اعمال العازل حيث سيتم العزل قبل المساح 
تم وصول اغراض العازل لبدء اعمال العازل قبل المساح الخارجي والسقالة