تم الانتهاء من اعمال مساح جوانب التدعيم للعازل 
تم صب صبة النظافة ٣٦ م ٣
تم صب قاعدة المصعد وحوائط بئر المصعد ١٩ م٣
تم الانتهاء من اعمال عازل القاعدة قبل دفانها
تم رفع ماكينة سحب المياه من اسفل القسيمة للشارع 
تم عمل خطوط سحب المياه المدفونه والمخفية 
جاري اختبار خطوط سحب المياه بعد ترحيلها ودفانها 
جاري التنسيق لاعمال دفان قاعدة المصعد وتظبيط مناسيب الارضية ودحلها ورش المبيد والنايلون وصبة النظافة
تم توصيل مياه الوزارة للقسيمة
تم التواصل مع المكتب الهندسي ومهندس الاشراف وحضر لموقع العمل واستلم اعمال حفر القسيمة وقاعدة المصعد والمناهيل 
تم وصول اغراض عازل السرداب للقسيمة وجاري الترتيب لبداية اعمال العازل