✅ تم تفتيح اماكن الاسبوتات بالجبسوم بورد  ✅ تم طلب رفع بيانات القسيمة ورسم مخطط الكهرباء.. الانتهاء من اعمال الجبسوم بورد للمطابخ والحمامات الانتهاء من أعمال تركيب سيراميك الحوائط باستثناء حمام الماستر بالاول لم يتم توريده.. ✅ تم توريد الدرايش الالومنيوم وجاري تركيبها الانتهاء من إنهاء الاشراف للرخصة التعديلية.. ✅ تم طلب علامات الدفيوزرات والجريلات.. ✅ تم طلب تركيب التكييف الجانبي.. 🔄 بانتظار اعتماد نوع رخام البراطيش الخارجية لتثبيتها واخذ قياسات الابواب الألومنيوم لتصنيعها