تم الانتهاء من تركيب كافة سيراميك ارضيات القسيمة 
تم الانتهاء من تركيب رخام الدرج
جاري اعمال عازل المسبح
تم توريد اغراض المصعد وجاري التجهيز لتركيبها
تم الانتهاء من كافة اعمال الديكور والتعديلات 
تم توريد سيراميك الاحواش والاسطح وجاري الاستعداد لتركيبه
جاري توريد وتركيب الديفيوزرات وفتحات الراجع
تم الانتهاء من اعمال تركيب مكاين التهوية المركزية ودكتاتها وتم توريد شترات التهوية على الواجهات الجانبية وتركيبها
تم الانتهاء من كافة اعمال السيجما والحماية وفك السقالة لل ٣ واجهات الجانبية
جاري اعمال السان ماركو في الواجهة الرئيسية