تم الانتهاء من اعمال تمديدات الصحي بالقسيمة
تم الانتهاء من اعمال تمديد بايبات الترموستات والدرين والغاز للتكييف 
تم عمل بؤج المساح
متبقي اعتماد اضاءات الواجهات الخارجية
جاري اعمال تمديدات الكهرباء
تم تمديد المطابخ 
تم بناء السيفونات المخفية وكذلك تم عمل فتحات دكتات التكييف والراجع في الطوف حسب تعليم شركة التكييف
تم الاتفاق على اعمال العازل حيث سيتم العزل قبل المساح 
جاري الترتيب لاعمال مباني الطوفة المخالفة والفاصلة بين الشقتين في الدور الاول وذلك بعد اعتمادها من الادارة ومن المالك