تم الانتهاء من اعمال سحب المادة الرابطة لحوائط السرداب بعد تغسيلها جيدا بالماء

تم الانتهاء من اعمال صب الفوم لكامل القسيمة
 وجاري عمل طبقة المساح تمهيدا لدهانها بالزفتة واستكمال باقي مراحل المساح

تم سحب جميع وايرات الخطوط الرئيسية للديبيهات كل الادوار والسخانات والمصعد وكل مكاين التكييف
جاري اعمال سحب الوايرات الداخلية للاضاءات والبلاكات

جاري اعمال المساح الداخلي

تم الانتهاء من اعمال التسكير ودق الشبك داخليا والطرطشة الداخلية 

تم الانتهاء من اعمال تمديدات الصحي بالقسيمة

تم الانتهاء من اعمال تمديد بايبات الترموستات والدرين والغاز للتكييف

تم اعتماد مكان كتاوت الوزارة من طرفه وتم تركيبه

تم التشييك على اعمال التمديدات بالمطابخ من طرف مندوب شركة المطابخ  ب ٧ مطابخ بالقسيمة

تم الانتهاء من اعمال تمديدات الكهرباء قبل المساح

تم الانتهاء من اعمال سحب جميع خطوط الكهرباء الرئيسية للقسيمة الخاصة بكل لوحات التوزيع والسخانات والمصعد وكل مكاين التكييف لكامل القسيمة
تم بناء السيفونات المخفية وكذلك تم عمل فتحات دكتات التكييف والراجع في الطوف حسب تعليم شركة التكييف

تم الانتهاء من تركيب داكت التكييف