في انتظار وصول عينات السبوت لايت 
جاري اعمال تركيب الابواب الرئيسية
جاري اعمال تركيب الشتر حيث تم توريده للقسيمة
تم تشغيل الكهرباء في القسيمة
تم بحمد الله فحص الكهرباء للقسيمة
تم توصيل التيار الكهربي للقسيمة
تم رفع قياسات ابواب السنادر وباب حمام الخدم بالسرداب
وتم الانتهاء من اعمال تركيب الاطقم الصحية وسيستم السخانات والمضخات والفلاتر والتانكات وتوصيلها وتشغيل المياه في القسيمة لله الحمد 
تم تركيب البوكسات المطرية لصناديق الكهرباء
تم تجهيز القسيمة لفحص الكهرباء مع محاولة ازالة واخفاء المخالفات
تم تركيب السلم الحديد على بيت الدرج
تم تبديل الفلتر الرملي بفلتر ٣ مراحل 
تم التواصل مع شركة المصاعد وتم الاستجابة سريعا وتوريد الماكينة وتم الانتهاء من تركيبها
تم اعتماد فرقيات تركيب حماية جام لسلم السرداب وتركيب صفايات مخفية 
تم توريد مكاين التكييف للموقع بانتظار توصيلهم
تم اعتماد القسيمة بالبلدية
تم تركيب باب الحمام الناقص من سديم
تم تركيب الجام الاضافي الدرابزين الخارجي
تم توصيل خط المياه للقسيمة 
تم توصيل خط الصرف للقسيمة