تم الإنتهاءتركيب سيراميك القسيمه بالكامل
متبقى تركيب النعلات 
فى انتظار نزول كمية السيراميك الناقصه 

ومتبقى تعليم أماكن الروشنات فى الحمامات وعملها 

ومتبقى فتح اماكن مكائن التهويه فى الديكور لتركيبها من شركة داسكو ( تم تبليغهم)  

جارى تركيب رخام الدرج 
وتم صب سكريت للعازل وجارى عمل النعلة 
 وتم نزول الأطقم الصحية فى القسيمه 
وتم تركيب الالمنيوم فى القسيمه