تم الانتهاء من اعمال سحب المادة الرابطة لحوائط السرداب بعد تغسيلها جيدا بالماء
تم توريد طلبية العازل للقسيمة 
تم سحب جميع وايرات الخطوط الرئيسية للديبيهات كل الادوار والسخانات والمصعد وكل مكاين التكييف
جارب اعمال سحب الوايرات الداخلية للاضاءات والبلاكات
جاري اعمال المساح الداخلي
تم الانتهاء من اعمال التسكير ودق الشبك داخليا والطرطشة الداخلية 
لم ينزل المساح امس للعمل بسبب الغبار
تم الانتهاء من اعمال تمديدات الصحي بالقسيمة
تم الانتهاء من اعمال تمديد بايبات الترموستات والدرين والغاز للتكييف
تم التشييك على اعمال التمديدات بالمطابخ من طرف مندوب شركة المطابخ  ب ٧ مطابخ بالقسيمة
تم الانتهاء من اعمال تمديدات الكهرباء قبل المساح
تم الانتهاء من اعمال سحب جميع خطوط الكهرباء الرئيسية للقسيمة الخاصة بكل لوحات التوزيع والسخانات والمصعد وكل مكاين التكييف لكامل القسيمة
تم بناء السيفونات المخفية وكذلك تم عمل فتحات دكتات التكييف والراجع في الطوف حسب تعليم شركة التكييف
تم الانتهاء من تركيب داكت التكييف
تم الانتهاء من  مباني الطوفة المخالفة والفاصلة بين الشقتين في الدور الاول وذلك بعد اعتمادها من الادارة ومن المالك
تم وصول اغراض العازل لبدء اعمال العازل قبل المساح الخارجي والسقالة