تم الانتهاء من اعمال نجارة وحدادة اعمدة السرداب والصب اليوم ان شاء الله
جاري اعمال نجارة وحدادة حوائط السرداب
تم الانتهاء من استكمال المرحلة الثانية من عازل حوائط السرداب الخارجي من ناحية التدعيم
تم صب صبة سيكريت حماية الطربال ١٨ م٣ بامب 
تم الانتهاء من اعمال حدادة اللبشة
تم تركيب الوتر ستوب
تم حجز صبة الليلة ٨ مساء لصب اللبشة ان شاء الله
تم تسليم المكتب الهندسي لاعمال حدادة اللبشة
تم الانتهاء من اعمال مساح جوانب التدعيم للعازل 
تم صب صبة النظافة ٣٦ م ٣
تم صب قاعدة المصعد وحوائط بئر المصعد ١٩ م٣
تم الانتهاء من اعمال عازل القاعدة قبل دفانها
تم رفع ماكينة سحب المياه من اسفل القسيمة للشارع 
تم عمل خطوط سحب المياه المدفونه والمخفية 
جاري اختبار خطوط سحب المياه بعد ترحيلها ودفانها 
جاري التنسيق لاعمال دفان قاعدة المصعد وتظبيط مناسيب الارضية ودحلها ورش المبيد والنايلون وصبة النظافة
تم توصيل مياه الوزارة للقسيمة