انتهاء  اعمال نجاره سقف الدور الارضي 
وابتداء اعمال الحديد اليوم  
وتم وضع علامات التكييف 
وتم التنسيق مع كافه الخدمات (صحي -كهرباء -تهويه - مكنسه مركزيه - غاز مركزي )
والصب الخميس ان شاء الله  لسير الاعمال باسرع وقت  
وتم وصول الطابوق الابيض 
و تم تسكين بناءً طابوق القيسمه لبدايه الاعمال مباشره بعد فك السقف ان شاء الله