(2225,'جاري اعمال مساح وتركيب باقي احواش الدور الارضي\r\nجاري اعمال مساح وتركيب سيراميك المسبح','a:0:{}',3,'2022-04-23 12:56:11','2022-04-23 12:56:11',56),(2226,'تم دفان حوائط السرداب','a:0:{}',3,'2022-04-23 12:58:23','2022-04-23 12:58:23',49),(2227,'جاري اعمال المساح الداخلي\r\nجاري اعمال التسكير ودق الشبك داخليا\r\nجاري اعمال تركيب الدكت','a:0:{}',3,'2022-04-23 12:59:22','2022-04-23 12:59:22',129),(2228,'جاري اعمال نزح المياه الجوفية\r\nالبدء في اعمال حفر قاعدة المصعد وحفر المناهيل وتسوية ارضية الحفر','a:0:{}',3,'2022-04-23 13:00:46','2022-04-23 13:00:46',155),(2229,'استئناف أعمال نجارة الشناجات','a:1:{i:0;s:30:\"img/reports/16507441383922.mp4\";}',3,'2022-04-23 21:02:18','2022-04-23 21:02:18',138),(2230,'- تم الانتهاء من عمل الحماية باستثناء السور الخارجي.','a:0:{}',3,'2022-04-24 10:47:44','2022-04-24 10:47:44',142),(2231,'- جاري عمل الشربتة للطوف و الأرضيات.','a:0:{}',3,'2022-04-24 10:59:18','2022-04-24 10:59:18',126),(2232,'- تم الانتهاء من أعمال الديكور و تفتيح السبوتات.\r\n- تم الانتهاء من عمل مساح الأرضيات.\r\n- تم الانتهاء من تركيب سيراميك الأرضيات داخل القسيمة.\r\n- تم الانتهاء من تركيب سيراميك الدرج.\r\n- تم الانتهاء من مساح الأرضيات بالممرات و الحوش.\r\n- تم الانتهاء من تركيب سيراميك الحوش و الممرات.\r\n- تم الانتهاء من عمل معجون الديكور و سكينة المعجون الثالثة.\r\n- تم الانتهاء من تركيب الجام.\r\n- تم الاتفاق على الأبواب الخارجية و سلم الخدمات و درابزين الدرج.\r\n- تم توريد البراطيش الداخلية و الخارجية و جاري تركيبها.\r\n- تم الانتهاء من عمل الشربتة للطوف و الأرضيات.\r\n- تم الاتفاق على الأبواب الداخلية و جاري التصنيع.\r\n- تم توريد مكاين التكييف الخارجية.','a:0:{}',3,'2022-04-24 11:00:22','2022-04-24 11:00:22',131),(2233,'- تم تكسير أماكن النعلات و جاري تركيب الفواصل فوق السيراميك.','a:0:{}',3,'2022-04-24 11:00:50','2022-04-24 11:00:50',127),(2234,'- تم عمل فتحات الراجع و غدا عمل علامات الدفيوزر من شركة التكييف.\r\n- جاري عمل البطانة.','a:0:{}',3,'2022-04-24 11:01:31','2022-04-24 11:01:31',125),(2235,'تم صب الدور الارضي  \r\nوتم الانتهاء من اعمال نجاره اعمده الدور الاول \r\nوتم استلام الكاميرا واليوم تركيبها ان شاء الله','a:0:{}',3,'2022-04-24 11:02:14','2022-04-24 11:02:14',143),(2236,'تم  الدور الثاني والانتهاء من اعمال النجاره لاعمده بيت الدرج والحداده اليوم الصب ان شاء الله','a:0:{}',3,'2022-04-24 11:02:37','2022-04-24 11:02:37',111),(2237,'تم صب اعمده السرداب  \r\nوتم الانتهاء من اعمال النجاره الخارجيه لحوائط السرداب \r\nوقرب اعمال الحداده اليوم ان شاء الله \r\nوتم استلام الكاميرا وجاري تركيبها اليوم ان شاء الله','a:0:{}',3,'2022-04-24 11:04:02','2022-04-24 11:04:02',140),(2238,'تم صب الشناج بفضل الله واليوم فك الشناج ان شاء الله','a:0:{}',3,'2022-04-24 11:04:32','2022-04-24 11:04:32',154),(2239,'بدايه اعمال طبقات الدفان اليوم انتهاء مرحله الدفان وبدايه اعمال كرسي الشناج شاء الله','a:0:{}',3,'2022-04-24 11:27:11','2022-04-24 11:27:11',159),(2240,'تم الصب للقواعد وفك الخشب وبدايه اعمال رقاب الاعمده ان شاءالله','a:0:{}',3,'2022-04-24 11:27:37','2022-04-24 11:27:37',164),(2241,'تم صب النظافه اليوم ان شاء الله تم توقيع القواعد بالتوتال وبدايه اعمال نجاره القواعد','a:0:{}',3,'2022-04-24 11:28:37','2022-04-24 11:28:37',160),(2242,'جارى اعمال حداده سقف السرداب وتم حجز خرسانه للسقف يوم الاربع','a:0:{}',3,'2022-04-24 11:29:06','2022-04-24 11:29:06',61),(2243,'تم صب حوائط السرداب وجارى فك نجاره الحوائط للبدء باعمال نجاره سقف السرداب','a:0:{}',3,'2022-04-24 11:29:27','2022-04-24 11:29:27',119),(2244,'تم تمديدات بايبات المجارى الرئيسيه وتم ترسها بالمياه للإختبار قبل ردم البايبات','a:0:{}',3,'2022-04-24 11:29:49','2022-04-24 11:29:49',147),(2245,'تم صب اعمده الدور الاول وجارى فك نجاره الاعمده \r\nوجارى سقف الدور الارضى للبدء بعمل نجاره سقف الدور الاول','a:0:{}',3,'2022-04-24 11:30:18','2022-04-24 11:30:18',149),(2246,'تم صب اعمده بيت الدرج وتم تشوين الطابوق الابيض لعمل مبانى بيت الدرج قبل شد السقف','a:0:{}',3,'2022-04-24 11:30:39','2022-04-24 11:30:39',63),(2247,'*تم الانتهاء من اعمال حداده سقف الارضى  وتسليمها للاستشارى \r\n* تم الانتهاء من اعمال تمديدات الصحى والكهرباء والتهويه \r\n* الصبه باكر باذن لله','a:0:{}',3,'2022-04-24 11:31:14','2022-04-24 11:31:14',148),(2248,'* تم الانتهاء من اعمال حداده القواعد \r\n* باكر تسليمها للاستشاري \r\n* الصبه بعد باكر  باذن لله','a:0:{}',3,'2022-04-24 11:31:50','2022-04-24 11:31:50',161),(2249,'تم نزول قوايم اللامونيوم للدرايش وف انتظار نزول الجام \r\n* جارى الانتهاء من اعمال الشربتة','a:0:{}',3,'2022-04-24 11:33:02','2022-04-24 11:33:02',43),(2250,'* تم الانتهاء من صب السكريت للتسطح والارتدادات \r\n* باكر الانتهاء من عمل النعلات \r\n*  تم  الانتهاء من اعمال سحب الوايرات\r\n* تم الانتهاء من تنظيف القسيمة من الخارج  \r\n* تم الانتهاء من اعمال الحماية لكامل القسيمة بالخارج وتركيب شترات التهويه \r\n* تم الانتهاء من فك السقالة وتنظيف القسيمة \r\n* جارى الانتهاء من تركيب الداكت','a:0:{}',3,'2022-04-24 11:33:35','2022-04-24 11:33:35',38),(2251,'* جارى عمل اساس للسيجما   \r\n * جارى الانتهاء اعمال مساح طوف سيراميك للبداء ب اعمال تركيب السيراميك \r\n* جارى الانتهاء اعمال مساح ناعم خارجى . \r\n* تم الانتهاء من مساح ناعم داخلى \r\n*تم الانتهاء من  تركيب الرايزر وتم الانتهاء من تقفيل مبانى عليه وجارى مساحة \r\n*تم الانتهاء من مساح خشن خارجى لكامل القسيمة \r\n* تم الانتهاء من صب فوم لكامل للحمامات \r\n*تم الانتهاء من اعمال تاسيس الكهرباء \r\n* تم الانتهاء من اعمال الشبكة المعلقة \r\n* تم الانتهاء من اعمال تمديد الصرف للدور الارضى والدور الاول والسطح \r\n* تم الانتهاء من تمديد بابيات النحاس \r\n* تم الانتهاء من تاسيس الترومستات','a:0:{}',3,'2022-04-24 11:34:32','2022-04-24 11:34:32',44),(2252,'تم تركيب بوكسات الشتر لكامل القسيمة \r\n* تم حرق طربال لكامل الحمامات وجارى الاختبار لمده ثلاث ايام \r\n*تم الانتهاء من صب فوم للحمامات \r\n* تم  الانتهاء من اعمال تركيب الشبكة المعلقة \r\n* تم الانتهاء من عمل  بوووج لكامل القسيمة \r\n*تم الانتهاء من تمديد بايبات الصرف \r\n* تم الانتهاء من تاسيس اعمال الكهرباء  \r\n* تم الانتهاء من تمديد بايبات النحاس والترومستات','a:0:{}',3,'2022-04-24 11:35:09','2022-04-24 11:35:09',40),(2253,'* تم الانتهاء من صب الطابانات وباكر  فكها واستكمال اعمال البناء فوق الاعتاب  المصبوبة','a:0:{}',3,'2022-04-24 11:35:33','2022-04-24 11:35:33',34),(2254,'* جارى اعمال بناء بيت الدرج \r\n* جارى الانتهاء من اعمال بناء الدور الارضى \r\n* جارى الانتهاء من اعمال بناء الدور الاول \r\n  * تم نزول الطابوق وجارى استكمال اعمال البناء','a:0:{}',3,'2022-04-24 11:36:35','2022-04-24 11:36:35',110),(2255,'* تم الانتهاء من صب الارضية المسلحة\r\n* سيتم استكمال الاعمال بعد العيد باذن لله','a:0:{}',3,'2022-04-24 11:37:04','2022-04-24 11:37:04',151),(2256,'* جارى الانتهاء من اعمال بناء الدور الارضى \r\n* جارى الانتهاء من بناء الدور الاول \r\n* تم الانتهاء صب صب اعمده بيت الدرج واعمده السور \r\n* جارى فك سقف الدور الثانى وتنظيفه','a:0:{}',3,'2022-04-24 11:37:29','2022-04-24 11:37:29',92),(2257,'_تم اعمال النجارة للسقف \r\n_تم  اعمال الحدادة للسقف\r\n_ جاري التجهيز لصبة السقف','a:0:{}',3,'2022-04-24 11:37:54','2022-04-24 11:37:54',73),(2258,'-جاري اعمال شربت رخام الدرج\r\n_ جاري اعمال تركيب زجاج الدرايش الالومنيوم','a:0:{}',3,'2022-04-24 11:38:15','2022-04-24 11:38:15',74),(2259,'_ تم صب الطبانات\r\n_ جاري التجهيز لاعمال تمديد الكهرباء والصحي','a:0:{}',3,'2022-04-24 11:38:37','2022-04-24 11:38:37',75),(2260,'_ جاري انتظار اعتماد مخطط التكييف للسقف\r\n_تم اعمال نجارة سقف الارضي','a:0:{}',3,'2022-04-24 11:39:09','2022-04-24 11:39:20',83),(2261,'_ تم الانتهاء من اعمال حدادة الاعمدة\r\n_ جاري اعمال نجارة الاعمدة','a:0:{}',3,'2022-04-24 11:39:46','2022-04-24 11:39:46',112),(2262,'_تم الانتهاء من اعمال الحدادة الاعمده \r\n_ جاري الانتهاء من اعمال النجارة','a:0:{}',3,'2022-04-24 11:40:01','2022-04-24 11:40:01',88),(2263,'الانتهاء من تركيب رخام الدرج \r\n الانتهاء من اعمال السيجما الخارجية..\r\n بانتظار اعتماد عينات الخشب...\r\nجاري تركيب الجي ار سي.','a:0:{}',3,'2022-04-24 11:41:10','2022-04-24 11:41:10',79),(2264,'جاري تجهيز القسيمة قبل العازل..  جاري تركيب دكتات التكييف وجاري سحب الوايرات','a:0:{}',3,'2022-04-24 11:42:13','2022-04-24 11:42:13',80),(2265,'جاري الصنفرة والتلقيط قبل الربع لمعة تم توريد السيستم.. \r\nتم تركيب القطع الصحية وتوريد الخزانات..\r\n تم تركيب الشتر.. \r\nتم تركيب الاسبوتات الداخلية','a:0:{}',3,'2022-04-24 11:42:50','2022-04-24 11:42:50',81),(2266,'-جاري اعمال مباني الدور الارضي','a:0:{}',3,'2022-04-24 11:45:11','2022-04-24 11:45:11',39),(2267,'- تم الانتهاء اعمال نجارة سقف الدور الارضي \r\n\r\n- جاري اعمال حدادة سقف الدور الارضي','a:0:{}',3,'2022-04-24 11:45:35','2022-04-24 11:45:35',35),(2268,'- تم الانتهاء اعمال  مباني الدور الاول  \r\n\r\n- تم الانتهاء من مباني السطح والدروة \r\n\r\n- تم  صب الدروة والاعتاب\r\n\r\n- جاري اعمال تنظيف الموقع','a:0:{}',3,'2022-04-24 11:46:08','2022-04-24 11:46:08',33),(2269,'-تم صب اعمدة بيت الدرج \r\n\r\n- جاري اعمال مباني الدور الارضي','a:0:{}',3,'2022-04-24 11:46:39','2022-04-24 11:46:39',91),(2270,'- تم الانتهاء من  اعمال حفر القسيمة \r\n\r\n- تم الانتهاء من مباني المصعد وجورة الصحي \r\n\r\n- غدا ان شاء الله صب العادية للمصعد والمنهول','a:0:{}',3,'2022-04-24 11:47:05','2022-04-24 11:47:05',163),(2271,'-تم الانتهاء من مباني الدور الثاني .\r\n-جاري أعمال مباني الواجهة والسطح.','a:0:{}',3,'2022-04-24 11:50:25','2022-04-24 11:50:25',58),(2272,'-جاري اعمال نجارة اعمدة نص الدور الدور الثاني.','a:0:{}',3,'2022-04-24 11:50:45','2022-04-24 11:50:45',118),(2273,'-تم الانتهاء من مباني الدور الثاني \r\n-جاري عمل نجارة اقواص الدور الارضي.','a:0:{}',3,'2022-04-24 11:51:08','2022-04-24 11:51:08',62),(2274,'-جاري اعمال المساح للمطابخ والحمامات.\r\n-تم الانتهاء من تركيب دكت التكييف.','a:0:{}',3,'2022-04-24 11:51:36','2022-04-24 11:51:36',46),(2275,'تم صب اعمدة الدرج\r\n-تم الانتهاء من العزل اسفل الحوائط.','a:0:{}',3,'2022-04-24 11:51:57','2022-04-24 11:51:57',64),(2276,'جار التجهيز لأعمال مساح الدور الارضي.','a:0:{}',3,'2022-04-24 11:52:27','2022-04-24 11:52:27',98),(2277,'جار العمل لمباني الدور الثاني .','a:0:{}',3,'2022-04-24 11:52:49','2022-04-24 11:52:49',87),(2278,'تم الانتهاء من أعمال العزل بالكامل للحمامات والمطابخ .\r\nتم نزول اغراض الطرطشه للحمامات وغدا البدء بالطرطشه بإذن الله.\r\nجار أعمال تثبيت شاسيهات الديكور .','a:0:{}',3,'2022-04-24 11:53:13','2022-04-24 11:53:13',128),(2279,'جار تركيب سيراميك الدور الثاني .\r\nتم الانتهاء من تركيب الالومنيوم بانتظار تركيب الدرايش .\r\nتم سحب وايرات التليفون .','a:0:{}',3,'2022-04-24 11:53:34','2022-04-24 11:53:34',105),(2280,'تم استئناف أعمال نجارة الشناجات.\r\nتم حجز الصبه للشناجات الثلاثاء القادم بإذن الله.','a:0:{}',3,'2022-04-24 11:54:01','2022-04-24 11:54:01',138),(2281,'تم تركيب متبقي الاضاءة\r\nجارى استكمال تركيب الابواب الداخلية','a:0:{}',3,'2022-04-24 11:54:30','2022-04-24 11:54:30',71),(2282,'تم الانتهاء من تركيب الاطقم الصحية والخزانات \r\nفى انتظار توريد ابواب الخدمات والابواب الرئيسية\r\nتم قص فتحات الاضاءة وفتحات التكييف وفى انتظار تركيب الدفيوزرات والجريلات','a:0:{}',3,'2022-04-24 11:54:58','2022-04-24 11:54:58',72),(2283,'جارى تركيب الومنيوم الدرايش','a:0:{}',3,'2022-04-24 11:55:16','2022-04-24 11:55:16',70),(2284,'تم الانتهاء من اعمال التكسير وتركيب البوكسات الدور الارضى والاول','a:0:{}',3,'2022-04-24 11:56:10','2022-04-24 11:56:10',67),(2285,'جارى استكمال اعمال المساح للحمامات والمطابخ\r\nتم الانتهاء من سحب اتنين سكينة معجون\r\nتم الانتهاء من سحب الوايرات','a:0:{}',3,'2022-04-24 11:56:40','2022-04-24 11:56:40',66),(2286,'جارى الانتهاء من تركيب سيراميك الحوائط \r\nتم الانتهاء من اعمال الديكور بالدور الاول \r\nوجارى استكمال اعمال الديكور بالدور الارضى','a:0:{}',3,'2022-04-24 11:57:04','2022-04-24 11:57:04',65),(2287,'جارى اعمال الطرطشة الخارجية','a:0:{}',3,'2022-04-24 11:57:26','2022-04-24 11:57:26',68),(2288,'جارى استكمال اعمال نجارة سقف الدور الارضى','a:0:{}',3,'2022-04-24 11:57:44','2022-04-24 11:57:44',122),(2289,'جاري عزل القواعد والرقاب والمصعد \r\nوتم طلب الطابوق لبدء المباني .','a:0:{}',3,'2022-04-24 11:58:35','2022-04-24 11:58:35',139),(2290,'تم نقل الرمب لتركيب باقي الانكر وجاري حل مشكلة الصحي مع الجار','a:0:{}',3,'2022-04-24 11:59:11','2022-04-24 11:59:11',162),(2291,'جاري اعمال حدادة سقف الدور الثاني','a:0:{}',3,'2022-04-24 11:59:35','2022-04-24 11:59:35',47),(2292,'تم اضافة صور جديدة في صور القسيمة','a:0:{}',3,'2022-04-25 16:37:41','2022-04-25 16:37:41',139),(2293,'#جاري تركيب الاطقم بحمامات السرداب \r\n#تم الانتهاء من تركيب ديكور الحمامات والمطابخ  بالاول والثاني وجاري التركيب بالارضي والسرداب\r\n#تم الانتهاء من اعمال الديكور بالسرداب .\r\n#تم تركيب سيراميك حوائط الحمامات  بالسرداب .\r\n#تم الانتهاء من تركيب سيراميك  الارضيات بالسرداب.','a:0:{}',3,'2022-04-25 16:39:24','2022-04-25 16:39:24',104),(2294,'#تم الانتهاء من المساح الناعم داخلي وخارجي باقي غدا في الخارجي.\r\n#جاري الانتهاء من المساح الناعم الداخلي .','a:0:{}',3,'2022-04-25 16:40:11','2022-04-25 16:40:11',117),(2295,'#تم الانتهاء من تركيب الدكتات \r\n#جاري التجهيز للعازل','a:0:{}',3,'2022-04-25 16:40:50','2022-04-25 16:40:50',121),(2296,'-تم الانتهاء من أعمال مباني الواجهة والسطح.\r\n-متبقي نجارة وصب عتب الدور الارضي  باكر الصب ان شاء الله ومن ثم تسليم الهيكل الاسود.','a:0:{}',3,'2022-04-27 12:44:47','2022-04-27 12:44:47',58),(2297,'-تم الانتهاء من عمل نجارة اقواص الدور الارضي وتم الصب .\r\nتم صب غرفة المكاين.','a:0:{}',3,'2022-04-27 12:45:24','2022-04-27 12:45:24',62),(2298,'-جاري اعمال السيراميك للمطبخ بالدور الارضي.\r\n-تم الانتهاء من تركيب دكت التكييف.','a:0:{}',3,'2022-04-27 12:46:06','2022-04-27 12:46:06',46),(2299,'تم الانتهاء من نجارة بيت الدرج.\r\n-تم الانتهاء من العزل اسفل الحوائط.','a:0:{}',3,'2022-04-27 12:46:27','2022-04-27 12:46:27',64),(2300,'تم بدايه فك الدور الارضي \r\nوتم  استلام الكاميرا وتم تركيبها بفضل الله','a:0:{}',3,'2022-04-27 12:47:18','2022-04-27 12:47:18',143),(2301,'تم  الدور الثاني وتم صب اعمده بيت الدرج وبدايه تشوين الطابوق لبدايه اعمال المباني \r\nوتم وصول الطابوق الابيض بفضل الله  \r\nوبدايه اعمال الطابوق سوف تكون تحت جسور بيت الدرج لانتهاء الخرسانات.','a:0:{}',3,'2022-04-27 12:48:16','2022-04-27 12:48:16',111),(2302,'-  قرب الانتهاء من  اعمال المباني للدور الاول بنسبه %٩٨ \r\nقرب  اعمال المباني   بيت الدرج ان شاءالله والهيكل \r\nوتم تجهيز الطبانات فوق الدراوي وصبها بعد غدا ان شاء الله','a:0:{}',3,'2022-04-27 12:49:02','2022-04-27 12:49:02',36),(2303,'تم صب اعمده السرداب  \r\nوتم الانتهاء من اعمال النجاره الخارجيه لحوائط السرداب \r\nوانتهاء اعمال الحداده اليوم ان شاء الله \r\nوغدا الانتهاء من الاعمال الاضافيه لمعايير الجوده المشار لها \r\nوتم استلام الكاميرا وتم  تركيبها اليوم بفضل الله \r\nوتم الانتهاء من اعمال تاسيس الصحي والكهرباء والتنسيق مع التهويه والتاكد من عدم وجود اعمال بحوائط السرداب','a:0:{}',3,'2022-04-27 12:53:16','2022-04-27 12:53:16',140),(2304,'- تم صب الشناج بفضل الله \r\nوتم  فك الشناج \r\nوتم عزل الشناج \r\nوغدا بدايه اعمال الدفان ان شاء الله \r\nوتم توفر بابيات اليوسفي لاستكمال اعمال القيسمه ان شاء الله','a:0:{}',3,'2022-04-27 12:54:00','2022-04-27 12:54:00',154),(2305,'- تم الانتهاء اعمال بابيات التكييف ومراجعه اماكن الجاك','a:0:{}',3,'2022-04-27 12:57:10','2022-04-27 12:57:10',42),(2306,'- تم الانتهاء اعمال طبقات الدفان اليوم انتهاء مرحله الدفان وبدايه اعمال كرسي الشناج شاء الله','a:0:{}',3,'2022-04-27 12:58:03','2022-04-27 12:58:03',159),(2307,'تم الصب للقواعد وفك الخشب وتم صب  رقاب الاعمده بفضل الله','a:0:{}',3,'2022-04-27 12:58:51','2022-04-27 12:58:51',164),(2308,'تم صب  القواعد وقرب انتهاء  اعمال رقاب الاعمده والصب الاربعاء  ان شاءالله','a:0:{}',3,'2022-04-27 12:59:26','2022-04-27 12:59:26',165),(2309,'بانتظار اعتماد البلدية لطلب فحص الكهرباء','a:0:{}',3,'2022-04-27 13:00:30','2022-04-27 13:00:30',97),(2310,'تم تركيب دكتات التكييف وتم إرسال النواقص لشركة كاظمة.. جاري سحب الوايرات','a:0:{}',3,'2022-04-27 13:01:51','2022-04-27 13:01:51',80),(2311,'الانتهاء من الصنفرة والتلقيط قبل الربع لمعة تم توريد السيستم وفحص القسيمة','a:0:{}',3,'2022-04-27 13:02:13','2022-04-27 13:02:13',81),(2312,'*تم الانتهاء من صب سقف الارضى  \r\n* جارى الانتهاء من اعمال حداده الاعمدة للدور الاول','a:0:{}',3,'2022-04-27 13:02:40','2022-04-27 13:02:40',148),(2313,'* تم الانتهاء من اعمال حداده القواعد \r\n* ف انتظار نزول الاستشارى لتسليمة','a:0:{}',3,'2022-04-27 13:03:21','2022-04-27 13:03:21',161),(2314,'* جارى الانتهاء من ملاحظات السيراميك \r\n\r\n* تم الانتهاء من اعمال الشربتة','a:0:{}',3,'2022-04-27 13:04:11','2022-04-27 13:04:11',43),(2315,'* تم الانتهاء من صب السكريت للتسطح والارتدادات \r\n* باكر الانتهاء من عمل النعلات \r\n*  تم  الانتهاء من اعمال سحب الوايرات\r\n* بعد العيد الانهاء من عمل سيجما للارتدات والسطح  \r\n* تم الانتهاء من اعمال الحماية لكامل القسيمة بالخارج وتركيب شترات التهويه \r\n* تم الانتهاء من فك السقالة وتنظيف القسيمة \r\n* جارى الانتهاء من تركيب الداكت','a:0:{}',3,'2022-04-27 13:04:42','2022-04-27 13:04:42',38),(2316,'* جارى اعمال السيجما    \r\n * جارى الانتهاء اعمال مساح طوف سيراميك للبداء ب اعمال تركيب السيراميك','a:0:{}',3,'2022-04-27 13:05:26','2022-04-27 13:05:26',44),(2317,'* باكر عمل طبقة مساح فوق العازل','a:0:{}',3,'2022-04-27 13:06:01','2022-04-27 13:06:01',40),(2318,'* تم الانتهاء من صب السنادر وجاى تقفيل المبانى المتبقى ف القسيمة والواجهه','a:0:{}',3,'2022-04-27 13:07:03','2022-04-27 13:07:03',34),(2319,'* جارى اعمال بناء بيت الدرج وتقفيل الواجهه\r\n* جارى الانتهاء من اعمال بناء الدور الارضى \r\n* جارى الانتهاء من اعمال بناء الدور الاول','a:0:{}',3,'2022-04-27 13:07:26','2022-04-27 13:07:26',110),(2320,'*جارى اعمال بناء بيت الدرج\r\n* جارى الانتهاء من اعمال بناء الدور الارضى \r\n* جارى الانتهاء من بناء الدور الاول','a:0:{}',3,'2022-04-27 13:08:08','2022-04-27 13:08:08',92),(2321,'جاري اعمال مساح وتركيب باقي احواش الدور الارضي\r\nجاري اعمال مساح وتركيب سيراميك المسبح','a:0:{}',3,'2022-04-27 13:08:54','2022-04-27 13:08:54',56),(2322,'جاري اعمال حدادة سقف الدور الاول','a:0:{}',3,'2022-04-27 13:09:15','2022-04-27 13:09:15',49),(2323,'جاري اعمال المساح الداخلي\r\nجاري اعمال التسكير ودق الشبك داخليا والطرطشة','a:0:{}',3,'2022-04-27 13:10:03','2022-04-27 13:10:03',129),(2324,'جاري اعمال نزح المياه الجوفية\r\n\r\nجاري الترتيب لاعمال العازل','a:0:{}',3,'2022-04-27 13:10:59','2022-04-27 13:10:59',155),(2325,'جاري اعمال تركيب الاطقم الصحية','a:0:{}',3,'2022-04-27 13:11:32','2022-04-27 13:11:32',134),(2326,'_تم صب سقف الدور الأول \r\n_جاري التجهيز لاعمال النجارة لاعمدة الدور الثاني','a:0:{}',3,'2022-04-27 13:12:34','2022-04-27 13:12:34',73),(2327,'-جاري اعمال شربت سيراميك الدور الثاني \r\n_ تم تركيب زجاج الدرايش الالومنيوم','a:0:{}',3,'2022-04-27 13:12:55','2022-04-27 13:12:55',74),(2328,'_ جاري التجهيز لاعمال تمديد الكهرباء والصحي','a:0:{}',3,'2022-04-27 13:13:14','2022-04-27 13:13:14',75),(2329,'_ جاري اعمال الحدادة للسقف','a:0:{}',3,'2022-04-27 13:13:34','2022-04-27 13:13:34',83),(2330,'_ جاري اعمال نجارة الاعمدة','a:0:{}',3,'2022-04-27 13:13:54','2022-04-27 13:13:54',112),(2331,'_ جاري الانتهاء من اعمال النجارة','a:0:{}',3,'2022-04-27 13:14:15','2022-04-27 13:14:15',88),(2332,'- تم الانتهاء من بناء طوف  بيت الدرج \r\n\r\n- غدا ان شاء الله استئناف اعمال نجارة سقف بيت الدرج \r\n\r\n-جاري اعمال مباني الدور الارضي\r\n\r\n- جاري اعمال مباني دستور الدور الاول','a:0:{}',3,'2022-04-27 13:15:42','2022-04-27 13:15:42',39),(2333,'- تم الانتهاء اعمال نجارة سقف الدور الارضي \r\n\r\n- تم الانتهاء من  اعمال حدادة سقف الدور الارضي \r\n- تم حجز خرسانة يوم الخميس القادم ان شاء الله','a:0:{}',3,'2022-04-27 13:16:13','2022-04-27 13:16:13',35),(2334,'- تم الانتهاء من اعمال الهيكل الاسود \r\n\r\n- تم الانتهاء اعمال  مباني الدور الاول  \r\n\r\n- تم الانتهاء من مباني السطح والدروة \r\n\r\n- تم  صب الدروة والاعتاب','a:0:{}',3,'2022-04-27 13:16:45','2022-04-27 13:16:45',33),(2335,'-تم الانتهاء من طوف بيت الدرج \r\n\r\n- جاري اعمال مباني الدور الارضي \r\n\r\n- جاري اعمال مباني الدور الاول \r\n\r\n- تم الانتهاء من مباني السطح والدروة \r\n- تم الانتهاء من نجارة سقف بيت الدرج','a:0:{}',3,'2022-04-27 13:17:13','2022-04-27 13:17:13',91),(2336,'- تم الانتهاء من  اعمال حفر القسيمة \r\n\r\n- تم الانتهاء من مباني المصعد وجورة الصحي \r\n\r\n- تم  صب العادية للمصعد والمنهول \r\n\r\n-اليوم بدء اعمال عزل المنهول وجورة المصعد','a:0:{}',3,'2022-04-27 13:17:46','2022-04-27 13:17:46',163),(2337,'جارى استكمال تركيب الابواب الداخلية \r\nجارى تركيب النعلات بجوار الابواب','a:0:{}',3,'2022-04-27 13:18:18','2022-04-27 13:18:18',71),(2338,'تم الانتهاء من تركيب الومنيوم الدرايش متبقي الجام','a:0:{}',3,'2022-04-27 13:18:57','2022-04-27 13:18:57',70),(2339,'تم دخول التيار الكهربائي وتم التواصل مع شركة التكييف لتشغيل المكاين','a:0:{}',3,'2022-04-27 13:19:25','2022-04-27 13:19:25',69),(2340,'جارى تركيب سيراميك الحوائط بالدور الارضى \r\nجارى اعمال مساح الحمامات والمطابخ بالدور الاول','a:0:{}',3,'2022-04-27 13:20:15','2022-04-27 13:20:15',66),(2341,'جارى الانتهاء من تركيب سيراميك الحوائط \r\nتم الانتهاء من اعمال الديكور بالدور الاول وجاري الانتهاء اعمال الديكور بالدور الارضى','a:0:{}',3,'2022-04-27 13:20:48','2022-04-27 13:20:48',65),(2342,'جارى اعمال الطرطشة الخارجية','a:0:{}',3,'2022-04-27 13:21:10','2022-04-27 13:21:10',68),(2343,'جارى استكمال اعمال نجارة سقف الدور الارضى','a:0:{}',3,'2022-04-27 13:21:30','2022-04-27 13:21:30',122),(2344,'جار تصنيع الالومنيوم .\r\nجار تركيب نواقص سيراميك الدور الأول والثاني .\r\nبانتظار نزول مكاين التكييف الداخليه .','a:0:{}',3,'2022-04-27 13:21:56','2022-04-27 13:21:56',98),(2345,'تم فك سقف بيت الدرج .\r\nتم الانتهاء من أعمال مباني الدور الثاني .','a:0:{}',3,'2022-04-27 13:22:16','2022-04-27 13:22:16',87),(2346,'جار أعمال تثبيت شاسيهات الديكور .','a:0:{}',3,'2022-04-27 13:22:45','2022-04-27 13:22:45',128),(2347,'جار تركيب سيراميك الدور الثاني .\r\nبانتظار تركيب جام الالومنيوم.','a:0:{}',3,'2022-04-27 13:23:13','2022-04-27 13:23:13',105),(2348,'تم الانتهاء من أعمال حدادة الشناج .\r\nالصب اليوم بإذن الله .','a:0:{}',3,'2022-04-27 13:23:31','2022-04-27 13:23:31',138),(2349,'الانتهاء من اعمال عادل القواعد عادل قاعدة المصعد توربال \r\nوتم التنسيق لبدء المباني يوم الخميس .','a:0:{}',3,'2022-04-27 13:24:38','2022-04-27 13:24:38',139),(2350,'تم الانتهاء من تركيب الانكر','a:0:{}',3,'2022-04-27 13:25:08','2022-04-27 13:25:08',162),(2351,'تم الانتهاء من حدادة ونجارة سقف الدور الثاني وتم تحديد موعد مع مهندس الاستشاري للاستلام \r\nوان شاء الله الصب يوم الخميس \r\nوجاري مباني الدور الارضي','a:0:{}',3,'2022-04-27 13:25:34','2022-04-27 13:25:34',47),(2352,'تمت اعمال نجارة وحدادة سقف الارضي و الصب غدا ان شاء الله','a:0:{}',3,'2022-04-27 13:26:21','2022-04-27 13:26:21',51),(2353,'جاري اعمال مباني الدور الارضي وتم صب سقف بيت الدرج و جاري تصفيط العده لتشوين طابوق دروة السطح','a:0:{}',3,'2022-04-27 13:26:46','2022-04-27 13:26:46',107),(2354,'جاري اعمال التمديدات الصحية التغذية والصرف','a:0:{}',3,'2022-04-27 13:27:14','2022-04-27 13:27:14',109),(2355,'جاري تركيب الخزانات وسيستم الساخانات و بانتظار موعد الفحص الكهربا','a:0:{}',3,'2022-04-27 13:27:44','2022-04-27 13:27:44',135),(2356,'استمرار اعمال تركيب سيراميك ارضيات الدور الاول والارضي و توريد الالومنيوم اليوم ان شاء الله \r\nوجاري اختيار رخام الدرج .','a:0:{}',3,'2022-04-27 13:28:04','2022-04-27 13:28:04',113),(2357,'استمرار اعمال نجارة سقف الدور الارضي وبدء اعمال الصحي و الحداده ونظافة السرداب','a:0:{}',3,'2022-04-27 13:28:34','2022-04-27 13:28:34',89),(2358,'استمرار اعمال مساح خشن خارجي','a:0:{}',3,'2022-04-27 13:29:01','2022-04-27 13:29:01',137),(2359,'الالومنيوم\r\nجاري تركيب الدرايش','a:0:{}',3,'2022-04-27 13:29:44','2022-04-27 13:29:44',96),(2360,'سيراميك\r\nتم الانتهاء من تركيب حوائط السيراميك باقي  تركيب  الحمام الماستر \r\n\r\nتم تركيب ارضيه الثاني والاول\r\nوجاري الشربته  \r\nوجاري تركيب  الارضي \r\nوجاري المساح في السرداب','a:0:{}',3,'2022-04-27 13:30:38','2022-04-27 13:30:38',115),(2361,'كهرباء\r\nجاري اعمال تركيب البوكسات والديبيهات \r\nصحي\r\nجاري اعمال التكسير  وتم طلب مواد التغذيه من السهو وفي انتظار التوريد','a:0:{}',3,'2022-04-27 13:31:25','2022-04-27 13:31:25',86),(2362,'تم الانتهاء من اعمال حداده سقف السرداب\r\nوتم عمل تمديدات الكهرباء والصحى وموعد الصب اليوم بليل','a:0:{}',3,'2022-04-27 15:07:53','2022-04-27 15:07:53',61),(2363,'تم فك نجاره الحوائط','a:0:{}',3,'2022-04-27 15:08:37','2022-04-27 15:08:37',119),(2364,'الاعمال متوقفه لبعد العيد','a:0:{}',3,'2022-04-27 15:09:09','2022-04-27 15:09:09',147),(2365,'جارى فك سقف الدور الارضى \r\nوجارى عمل نجاره سقف الدور الاول','a:0:{}',3,'2022-04-27 15:09:34','2022-04-27 15:09:34',149),(2366,'تم فك نجاره اعمده بيت الدرج وتم فك نجاره سقف الدور الثانى','a:0:{}',3,'2022-04-27 15:10:15','2022-04-27 15:10:15',63),(2367,'تم الانتهاء من نجاره القواعد','a:0:{}',3,'2022-04-27 15:11:01','2022-04-27 15:11:01',156),(2368,'تم االنتهاء من أعمال الخنزيرة الريجة ورفع مقاسات المشروع','a:0:{}',3,'2022-04-30 01:15:45','2022-04-30 01:15:45',172),(2369,'تم الانتهاء من اعمال تركيب احواش الدور الارضي\r\nجاري اعمال مساح وتركيب سيراميك المسبح','a:0:{}',3,'2022-05-01 12:59:30','2022-05-01 12:59:30',56),(2370,'تم الانتهاء من اعمال نجارة وحدادة وتكييف وتهوية وصحي وكهرباء سقف الدور الاول \r\nتم الانتهاء من كامل عازل السرداب الداخلي بالفانديكس حسب العقد \r\nتم فك سقف الدور الارضي \r\nيتم البدء في مباني القسيمة بعد العيد ان شاء الله\r\nتم الانتهاء من اعمال نظافة حول القسيمة ودفان حوائط السرداب\r\nتم حل مشكلة بايبات الكهرباء صواعد الكيوبيكال بالتنسيق \r\nالصب لسقف الاول فجر اليوم ان شاء الله تعالى','a:0:{}',3,'2022-05-01 13:01:01','2022-05-01 13:01:01',49),(2371,'جاري اعمال سحب المادة الرابطة لحوائط السرداب بعد تغسيلها جيدا بالماء\r\nتم توريد طلبية العازل للقسيمة \r\nجاري اعمال المساح الداخلي\r\nجاري اعمال التسكير ودق الشبك داخليا والطرطشة\r\nتم الانتهاء من اعمال تمديدات الصحي بالقسيمة\r\nتم الانتهاء من اعمال تمديد بايبات الترموستات والدرين والغاز للتكييف\r\nتم التشييك على اعمال التمديدات بالمطابخ من طرف مندوب شركة المطابخ  ب ٧ مطابخ بالقسيمة\r\nتم الانتهاء من اعمال تمديدات الكهرباء\r\nتم الانتهاء من اعمال سحب جميع خطوط الكهرباء الرئيسية للقسيمة الخاصة بكل لوحات التوزيع والسخانات والمصعد وكل مكاين التكييف لكامل القسيمة\r\nتم بناء السيفونات المخفية وكذلك تم عمل فتحات دكتات التكييف والراجع في الطوف حسب تعليم شركة التكييف\r\nتم وصول داكت التكييف للموقع وجاري اعمال تركيبه\r\nتم الاتفاق على اعمال العازل حيث سيتم العزل قبل المساح \r\nتم وصول اغراض العازل لبدء اعمال العازل قبل المساح الخارجي والسقالة','a:0:{}',3,'2022-05-01 13:03:24','2022-05-01 13:03:24',129),(2372,'جاري اعمال نزح المياه الجوفية وتم تعديل مكان بايبات سحب المياه','a:0:{}',3,'2022-05-01 13:03:58','2022-05-01 13:03:58',155),(2373,'جاري اعمال تركيب الاطقم الصحية','a:0:{}',3,'2022-05-01 13:26:29','2022-05-01 13:26:29',134),(2374,'- تم الانتهاء من المساح الناعم الداخلي و الخارجي.\r\n- تم الانتهاء من عمل الأساس و السيجما.\r\n- تم الانتهاء من عمل الحماية و جاري فك السقالة.','a:0:{}',3,'2022-05-01 13:27:13','2022-05-01 13:27:13',142),(2375,'- جاري تصنيع الأبواب الخارجية و سلم الخدمات و درابزين الدرج.\r\n- جاري عمل الشربتة للطوف و الأرضيات.\r\n- جاري تصنيع الأبواب الداخلية.','a:0:{}',3,'2022-05-01 13:28:01','2022-05-01 13:28:01',126),(2376,'- جاري تصنيع الأبواب الخارجية و سلم الخدمات و درابزين الدرج.\r\n- جاري تصنيع الأبواب الداخلية.','a:0:{}',3,'2022-05-01 13:28:29','2022-05-01 13:28:29',131),(2377,'- تم الانتهاء من تركيب فواصل النعلات و عمل المساح.','a:0:{}',3,'2022-05-01 13:29:06','2022-05-01 13:29:06',127),(2378,'- تم الانتهاء من عمل سكينة المعجون  الثالثة و الصنفرة.\r\n- تم الانتهاء من تركيب سيراميك الأرضيات و الدرج.\r\n- تم تركيب المكاين الداخلية و عمل اللحامات.\r\n- تم تقفيل ديكور الحمامات بعد عمل لحامات مكاين التكييفات الداخلية.\r\n- تم عمل علامات الدفيوزر و الراجع من شركة التكييف.\r\n- تم عمل فتحات الراجع.\r\n- تم الانتهاء من عمل البطانة.','a:0:{}',3,'2022-05-01 13:30:13','2022-05-01 13:30:13',125),(2379,'تم صب الدور الارضي  \r\nوتم الانتهاء من اعمال نجاره وحداده اعمده  الدور الاول وتجهيزها ع الصب \r\nوتم بدايه فك الدور الارضي وتم  استلام الكاميرا وتم تركيبها بفضل الله','a:0:{}',3,'2022-05-01 13:30:49','2022-05-01 13:30:49',143),(2380,'- الانتهاء من  اعمال المباني للدور الاول قرب  انتهاء اعمال الدور الاول و   بيت الدرج ان شاءالله والهيكل وتم صب الطبانات فوق الدراوي','a:0:{}',3,'2022-05-01 13:31:44','2022-05-01 13:31:44',36),(2381,'وتم الانتهاء من اعمال النجاره الخارجيه والداخليه لحوائط السرداب وانتهاء  اعمال الحداده اليوم ان شاء الله \r\nتم الانتهاء من اعمال تاسيس الصحي والكهرباء والتنسيق مع التهويه والتاكد من عدم وجود اعمال بحوائط السرداب والصب الاحد ان شاءالله','a:0:{}',3,'2022-05-01 13:32:44','2022-05-01 13:32:44',140),(2382,'- تم الانتهاء  اعمال طبقات الدفان اليوم انتهاء مرحله الدفان ونهايه اعمال كرسي الشناج وجاهزيته للصب ان شاء الله','a:0:{}',3,'2022-05-01 13:33:48','2022-05-01 13:33:48',159),(2383,'تم عزل القواعد والمصعد وتجهيزها لاعمال مباني الدفان بفضل الله','a:0:{}',3,'2022-05-01 13:35:01','2022-05-01 13:35:01',164),(2384,'تم صب  القواعد وانتهاء  اعمال رقاب الاعمده \r\nوتم عزل القواعد والمصعد وجاهزيتها لاعمال مباني الدفان ان شاءالله','a:0:{}',3,'2022-05-01 13:38:40','2022-05-01 13:38:40',165),(2385,'مساح خارجي\r\nباقي السيجما والحمايه للاسوار\r\nوتم تقفيل المساح بعد تركيب الدرج   \r\n\r\nسيراميك \r\nتم الانتهاء من تركيب سيراميك باقي البراتيش بعد توريد وتركيب الابواب الداخليه\r\nتم  تركيب رخام المصعد \r\n\r\nكهرباء\r\nباقي تركيب البلاكات والسوتشات وتجهيز القسيمه للفحص بعد الانتهاء من تركيب الالومنيوم \r\n\r\nصبغ\r\nتم الانتهاء من عمل سكنتين معجون\r\n\r\nديكور\r\nتم الانتهاء من تفتيح الاسبوتات \r\nتم  تركيب ابواب الصيانه \r\n\r\nالالومنيوم\r\nتم توريد الالومنيوم وف انتظار التركيب','a:0:{}',3,'2022-05-01 13:46:09','2022-05-01 13:46:09',96),(2386,'مساح\r\nخارجي \r\nتم الانتهاء من عمل السيجما والحمايه \r\nباقي الاسوار  \r\n\r\nسيراميك\r\nتم الانتهاء من تركيب السيراميك باقي الدرج الخارجي \r\n\r\nديكور\r\nتم الانتهاء من اعمال الديكور وتم  تفتيح الاسبوتات وتم تركيب ابواب الصيانه \r\n\r\n\r\nصبغ\r\nتم الانتهاء من عمل البطانه باقي الفنش الاخير\r\n\r\nالومنيوم\r\nتم توريد وتركيب  الالومنيوم  \r\n\r\nتكييف\r\nتم تركيب ابواب الصيانه  \r\nباقي التشغيل \r\n\r\n*ابواب داخليه وخارجيه *\r\nتم التوريدوالتركيب وتم تركيب الابواب الخارجية \r\n\r\nمصاعد\r\nتم الانتهاء من تركيب الابواب فقط وجاري تركيب  المكينه','a:0:{}',3,'2022-05-01 13:47:18','2022-05-01 13:47:18',120),(2387,'- مساح داخلي\r\nتم الانتهاء من المساح الناعم\r\n\r\nخارجي\r\n⁩تم الانتهاء من عمل السيجما والحماية وباقي الاسوار\r\n\r\nكهرباء\r\nتم الانتهاء من سحب ويرات\r\n \r\nسيراميك\r\nتم الانتهاء من تركيب حوائط السيراميك باقي  تركيب  الحمام الماستر \r\n\r\nتم تركيب ارضيه الثاني والاول\r\nوجاري الشربته  \r\nوجاري تركيب  الارضي \r\nوجاري المساح في السرداب \r\n\r\nديكور\r\nتم الانتهاء من تركيب الديكور \r\n\r\n\r\nصبغ\r\nتم الانتهاء من عمل المعجون','a:0:{}',3,'2022-05-01 13:48:48','2022-05-01 13:48:48',115),(2388,'مساح\r\nتم الانتهاء من اعمال المساح الداخلي والخارجي\r\n\r\nكهرباء\r\nتم الانتهاء من سحب  الويرات\r\n\r\nسيراميك\r\nتم الانتهاء من تركيب رخام الدور الاول والثاني والسطح   \r\nتم تركيب سيراميك الحوائط باقي حمام بالارضي تم  عمل الخيش والنايلون \r\n\r\nصبغ\r\nتم الانتهاء من عمل سكنتين معجون','a:0:{}',3,'2022-05-01 13:49:26','2022-05-01 13:49:26',108),(2389,'كهرباء\r\nجاري اعمال تركيب البوكسات والديبيهات \r\n\r\nصحي\r\nجاري اعمال التكسير  وتم طلب مواد التغذيه من السهو وفي انتظار التوريد \r\n\r\nتكييف\r\nتم تركيب الريزرات الخارجيه\r\n\r\nمساح\r\nتم  عمل البؤج لتركيب بوكسات الكهرباء','a:0:{}',3,'2022-05-01 13:50:05','2022-05-01 13:50:05',86),(2390,'*تم الانتهاء صب اعمده الدور الاول\r\n* تم الانتهاء من فك الاعمده \r\n* باكر البداء ب اعمال نجارة سقف الدور الاول','a:0:{}',3,'2022-05-01 13:50:32','2022-05-01 13:50:32',148),(2391,'* تم الانتهاء من اعمال حداده القواعد \r\n* تم تسليم القواعد للاستشارى \r\n* اليوم الفجر صبها باذن لله','a:0:{}',3,'2022-05-01 13:51:59','2022-05-01 13:51:59',161),(2392,'* تم نزول قوايم اللامونيوم للدرايش وف انتظار نزول الجام \r\n* جارى الانتهاء من ملاحظات السيراميك \r\n* تم الانتهاء من تركيب رخام الدرج  الداخلى وتم الانتهاء من مساح جانب الدرج والانتهاء من تركيب رخام الدرج الخارجى .\r\n* تم الانتهاء من اعمال الشربتة \r\n* ف انتظار نزول الجام للدرايش  \r\n* تم الانتهاء تركيب سيراميك بالدور الاول وشقه السطح . \r\n* تم الانتهاء من تركيب سيراميك الدور الارضى.\r\n* تم الانتهاء من تقفيل الديكور للمكاين الداخلية \r\n* تم الانتهاء من تفتيح اماكن الاسبوتات والدفيوزرات \r\n* تم الانتهاء من  تركيب سيراميك  حوائط الحمامات والمطابخ للدور الارضى والاول والسطح\r\n* تم الانتهاء من اعمال  التهويه\r\n* تم الانتهاء من حف وسحب سكنتين معجون للطوف \r\n* تم الانتهاء من توصيل  المكائن الداخلية \r\n* تم الانتهاء من اعمال التكيف الجانبي للصالة والديوانية.وتقفيل الديكور \r\n* تم تركيب سلم الحديد لبيت الدرج \r\nمتبقى نزول الالمونيوم ومكاين التكيف والاسكاى لايت ودخول التيار المطلاع .','a:0:{}',3,'2022-05-01 13:52:54','2022-05-01 13:52:54',43),(2393,'* تم الانتهاء من صب السكريت للتسطح والارتدادات \r\n* بعد العيد باذن لله عمل سجيما للارتدادت وسور السطح \r\n* تم الانتهاء من عمل النعلات \r\n*  تم  الانتهاء من اعمال سحب الوايرات\r\n* بعد العيد الانهاء من عمل سيجما للارتدات والسطح  \r\n* تم الانتهاء من اعمال الحماية لكامل القسيمة بالخارج وتركيب شترات التهويه \r\n* تم الانتهاء من فك السقالة وتنظيف القسيمة \r\n* جارى الانتهاء من تركيب الداكت','a:0:{}',3,'2022-05-01 13:53:27','2022-05-01 13:53:27',38),(2394,'* تم الانتهاء من  اعمال السيجما    \r\n * تم الانتهاء اعمال مساح طوف الحمامات والمغاسل  \r\n* تم الانتهاءمن  اعمال مساح ناعم خارجى . \r\n* تم الانتهاء من مساح ناعم داخلى\r\n* تم نزول الداكت مطلوب تركيبة للبداء ب اعمال سحب الوايرات   .\r\n* تم الانتهاء من صب فوم لكامل للحمامات \r\n*تم الانتهاء من اعمال تاسيس الكهرباء \r\n* تم الانتهاء من اعمال الشبكة المعلقة \r\n* تم الانتهاء من اعمال تمديد الصرف للدور الارضى والدور الاول والسطح \r\n* تم الانتهاء من تمديد بابيات النحاس \r\n* تم الانتهاء من تاسيس الترومستات','a:0:{}',3,'2022-05-01 13:54:02','2022-05-01 13:54:02',44),(2395,'* باذن لله بعد العيد البداء ف اعمال المساح . \r\nتم تركيب بوكسات الشتر لكامل القسيمة \r\n* تم حرق طربال لكامل الحمامات وجارى الاختبار لمده ثلاث ايام \r\n*تم الانتهاء من صب فوم للحمامات \r\n* تم  الانتهاء من اعمال تركيب الشبكة المعلقة \r\n* تم الانتهاء من عمل  بوووج لكامل القسيمة \r\n*تم الانتهاء من تمديد بايبات الصرف \r\n* تم الانتهاء من تاسيس اعمال الكهرباء  \r\n* تم الانتهاء من تمديد بايبات النحاس والترومستات','a:0:{}',3,'2022-05-01 13:54:32','2022-05-01 13:54:32',40),(2396,'* تم الانتهاء من صب السنادر وجارى تقفيل المبانى المتبقى ف القسيمة والواجهه','a:0:{}',3,'2022-05-01 13:55:35','2022-05-01 13:55:35',34),(2397,'* تم طلب تمديد بايبات النحاس والترومستات \r\n* جارى الانتهاء  اعمال بناء بيت الدرج وتقفيل الواجهه متبقى صب الاقواس \r\n* تم الانتهاء من اعمال بناء الدور الارضى \r\n* تم الانتهاء من اعمال بناء الدور الاول','a:0:{}',3,'2022-05-01 13:56:01','2022-05-01 13:56:01',110),(2398,'* تم الانتهاء من صب الارضية المسلحة\r\n* سيتم استكمال الاعمال بعد العيد باذن لله','a:0:{}',3,'2022-05-01 13:56:24','2022-05-01 13:56:24',151),(2399,'*جارى الانتهاء من اعمال بناء بيت الدرج \r\n* جارى الانتهاء من اعمال بناء الدور الارضى \r\n* جارى الانتهاء من بناء الدور الاول  \r\n* تم الانتهاء من  فك سقف الدور الثانى وتنظيفه','a:0:{}',3,'2022-05-01 13:56:45','2022-05-01 13:56:45',92),(2400,'- تم صب سقف الدور الثاني','a:0:{}',3,'2022-05-01 13:57:18','2022-05-01 13:57:18',95),(2401,'-جاري اعمال مباني الدور الارضي\r\n\r\n- جاري اعمال مباني الدور الاول','a:0:{}',3,'2022-05-01 13:58:00','2022-05-01 13:58:00',39),(2402,'- تم صب سقف الدور الارضي \r\n\r\n-جاري اعمال نجارة اعمدة الدور الاول','a:0:{}',3,'2022-05-01 13:58:22','2022-05-01 13:58:22',35),(2403,'- تم الانتهاء اعمال  مباني الدور الاول  \r\n\r\n- تم الانتهاء من مباني السطح والدروة \r\n\r\n- تم  صب الدروة والاعتاب','a:0:{}',3,'2022-05-01 13:58:45','2022-05-01 13:58:45',33),(2404,'-تم الانتهاء من طوف بيت الدرج \r\n\r\n- جاري اعمال مباني الدور الارضي \r\n\r\n- جاري اعمال مباني الدور الاول','a:0:{}',3,'2022-05-01 13:59:04','2022-05-01 13:59:04',91),(2405,'- تم الانتهاء من  اعمال حفر القسيمة \r\n\r\n- تم عزل  المصعد وجورة الصحي بالطربال \r\n\r\n- تم  الانتهاء من اعمال الحدادة  للمصعد والمنهول \r\n\r\n-تم تسليم الاستشاري حديد قواعد المصعد والمنهول','a:0:{}',3,'2022-05-01 13:59:42','2022-05-01 13:59:42',163),(2406,'جاري اعمال البطانة للطوف وصبغ الأسقف','a:0:{}',3,'2022-05-01 14:00:08','2022-05-01 14:00:08',78),(2407,'تم اعتماد البلدية لطلب فحص الكهرباء و تم الترتيب على أخذ موعد الفحص بعد العيد ان شاء الله','a:0:{}',3,'2022-05-01 14:00:37','2022-05-01 14:00:37',97),(2408,'تم صب الفوم.. تم تركيب دكتات التكييف \r\nوتم إرسال النواقص لشركة كاظمة.. \r\nالانتهاء من سحب الوايرات','a:0:{}',3,'2022-05-01 14:02:03','2022-05-01 14:02:03',80),(2409,'تمت اعمال صب سقف الارضي و جاري البدء بأعمال نجارة اعمدة الاول','a:0:{}',3,'2022-05-01 14:03:03','2022-05-01 14:03:03',51),(2410,'جاري اعمال مباني الدور الاول واستمرار الارضي جاري تصفيط العده لتشوين طابوق دروة السطح','a:0:{}',3,'2022-05-01 14:03:30','2022-05-01 14:03:30',107),(2411,'جاري اعمال التمديدات الصحية التغذية والصرف \r\n وتبدأ اعمال التمديدات الكهربائية بعد العيد','a:0:{}',3,'2022-05-01 14:04:45','2022-05-01 14:05:05',109),(2412,'استمرار اعمال تركيب سيراميك ارضيات الدور الاول والارضي و تم توريد الالومنيوم وجاري اعمال التركيب \r\nوجاري اختيار رخام الدرج .','a:0:{}',3,'2022-05-01 14:05:52','2022-05-01 14:05:52',113),(2413,'استمرار اعمال حدادة سقف الارضي وتمت اعمال نظافة السرداب','a:0:{}',3,'2022-05-01 14:06:13','2022-05-01 14:06:13',89),(2414,'استمرار اعمال مساح خشن خارجي','a:0:{}',3,'2022-05-01 14:06:37','2022-05-01 14:06:37',137),(2415,'جار تصنيع الالومنيوم .\r\nتم تركيب وصلات التكييف الداخليه .','a:0:{}',3,'2022-05-01 14:08:14','2022-05-01 14:08:14',98),(2416,'بانتظار نزول الطابوق الابيض.','a:0:{}',3,'2022-05-01 14:08:38','2022-05-01 14:08:38',87),(2417,'تم الانتهاء من أعمال مساح المطابخ .\r\nجار العمل بمساح الحمامات .\r\nجار أعمال تثبيت شاسيهات الديكور .','a:0:{}',3,'2022-05-01 14:09:02','2022-05-01 14:09:02',128),(2418,'تم الانتهاء من تركيب سيراميك الدور الثاني .','a:0:{}',3,'2022-05-01 14:09:29','2022-05-01 14:09:29',105),(2419,'تم فك الشناج وجاهز لاعمال الزفته اليوم بإذن الله لتجهيزه للدفان بعد العيد مباشرة.','a:0:{}',3,'2022-05-01 14:09:51','2022-05-01 14:09:51',138),(2420,'جاري اعمال التكييف لتشغيل المكائن \r\nوجاري حساب القطع الصحيه لتركيبها','a:0:{}',3,'2022-05-01 14:10:20','2022-05-01 14:10:20',103),(2421,'تم الانتهاء من صب القواعد وارقب العمدان والعازل واعمال المباني','a:0:{}',3,'2022-05-01 14:10:47','2022-05-01 14:10:53',139),(2422,'جاري الترتيب لسحب المياه لاستكمال اعمال الحفر','a:0:{}',3,'2022-05-01 14:11:16','2022-05-01 14:11:16',162),(2423,'تم تسليم المكتب الهندسي سقف الدور الثاني \r\nوان شاء الله الصب يوم الاحد اليوم \r\nوجاري مباني الدور الارضي','a:0:{}',3,'2022-05-01 14:11:47','2022-05-01 14:11:47',47),(2424,'داخلي جاري عمل النواقص الداخليه واستكمالها','a:0:{}',3,'2022-05-01 14:12:35','2022-05-01 14:12:35',57),(2425,'_تم الانتهاء من اعمال الحداده لاعمدة الدور الثاني  \r\n_جاري اعمال النجارة لاعمدة الدور الثاني \r\n_جاري التجهيز لاعمال المباني في الدور الارضي','a:0:{}',3,'2022-05-01 14:13:16','2022-05-01 14:13:16',73),(2426,'-جاري اعمال شربت سيراميك الدور الثاني \r\n_ تم تركيب زجاج الدرايش الالومنيوم','a:0:{}',3,'2022-05-01 14:13:39','2022-05-01 14:13:39',74),(2427,'_جاري تصنيع بوكسات الشتر للدرايش\r\n_ جاري التجهيز لاعمال تمديد الكهرباء والصحي','a:0:{}',3,'2022-05-01 14:14:07','2022-05-01 14:14:07',75),(2428,'تم الانتهاء من اعمال النجارة والحدادة للسقف\r\nجاري التجهيز لصبه السقف اليوم باذن الله','a:0:{}',3,'2022-05-01 14:14:50','2022-05-01 14:14:50',83),(2429,'_ جاري التجهيز لصبة الاعمدة','a:0:{}',3,'2022-05-01 14:15:16','2022-05-01 14:15:16',112),(2430,'_ جاري التجهيز لصبة الاعمدة','a:0:{}',3,'2022-05-01 14:15:31','2022-05-01 14:15:31',88),(2431,'-تم الانتهاء من الهيكل الاسود\r\n-متبقي نجارة وصب عتب الدور الارضي  بعد باكر الصب ان شاء الله ومن ثم تسليم الهيكل الاسود.','a:0:{}',3,'2022-05-01 14:16:06','2022-05-01 14:16:06',58),(2432,'-جاري اعمال نجارة اعمدة نص الدور الدور الثاني.','a:0:{}',3,'2022-05-01 14:16:25','2022-05-01 14:16:25',118),(2433,'-تم الانتهاء من عمل نجارة اقواص الدور الارضي وتم الصب .\r\nتم صب غرفة المكاين.','a:0:{}',3,'2022-05-01 14:16:52','2022-05-01 14:16:52',62),(2434,'-جاري اعمال السيراميك للمطبخ بالدور الارضي.\r\n-تم الانتهاء من تركيب دكت التكييف.','a:0:{}',3,'2022-05-01 14:17:16','2022-05-01 14:17:16',46),(2435,'تم الانتهاء من نجارة بيت الدرج.\r\n-تم الانتهاء من العزل اسفل الحوائط.','a:0:{}',3,'2022-05-01 14:17:43','2022-05-01 14:17:43',64),(2436,'تم الانتهاء من تركيب الابواب الداخلية \r\nتم الانتهاء من تركيب النعلات بجوار الابواب','a:0:{}',3,'2022-05-01 14:18:15','2022-05-01 14:18:15',71),(2437,'جارى تركيب سيراميك الحوائط بالدور الارضى \r\nتم الانتهاء من اعمال المساح للحمامات والمطابخ بالدور الاول والثانى \r\nجارى تركيب الديكور بالدور الارضى','a:0:{}',3,'2022-05-01 14:20:11','2022-05-01 14:20:11',66),(2438,'جارى الانتهاء من تركيب سيراميك الحوائط \r\nتم الانتهاء من اعمال الديكور متبقي الحمامات بعد تركيب مكاين التكييف الداخلية','a:0:{}',3,'2022-05-01 14:20:34','2022-05-01 14:20:34',65),(2439,'تم الانتهاء من اعمال الطرطشة الخارجية','a:0:{}',3,'2022-05-01 14:20:55','2022-05-01 14:20:55',68),(2440,'- جاري تصنيع الأبواب الخارجية و سلم الخدمات و درابزين الدرج. \r\n جاري عمل الشربتة للطوف و الأرضيات. \r\nجاري تصنيع الأبواب الداخلية.','a:0:{}',3,'2022-05-08 12:50:58','2022-05-08 12:50:58',126),(2441,'جاري تصنيع الأبواب الخارجية و سلم الخدمات و درابزين الدرج. \r\n جاري تصنيع الأبواب الداخلية.','a:0:{}',3,'2022-05-08 12:51:37','2022-05-08 12:51:37',131),(2442,'- تم إنهاء جميع أعمال الديكور بالقسيمة.\r\n- تم الانتهاء من تركيب سيراميك الأرضيات.\r\n- تم الانتهاء من تركيب النعلات و الشربتة.\r\n- تم توريد و تركيب البراطيش الداخلية و الخارجية.\r\n- تم الانتهاء من تركيب الدرج.\r\n- تم الانتهاء من تركيب فواصل النعلات و عمل المساح.','a:0:{}',3,'2022-05-08 12:52:21','2022-05-08 12:52:21',127),(2443,'- تم الانتهاء من عمل سكينة المعجون  الثالثة و الصنفرة.\r\n- تم الانتهاء من تركيب سيراميك الأرضيات و الدرج.\r\n- تم تركيب المكاين الداخلية و عمل اللحامات.\r\n- تم تقفيل ديكور الحمامات بعد عمل لحامات مكاين التكييفات الداخلية.\r\n- تم عمل فتحات السبوتلايت و الدفيوزر و الراجع.\r\n- تم الانتهاء من عمل البطانة.\r\n- تم الانتهاء من العمل بالحوش الخارجي بعد انتهاء تركيب سيراميك المسبح.','a:0:{}',3,'2022-05-08 12:52:54','2022-05-08 12:52:54',125),(2444,'تم صب سقف السرداب \r\nوتم الانتهاء من نجاره وحداده اعمده الدور الارضى \r\nوجارى تقفيل الاعمده وموعد الصب باكر','a:0:{}',3,'2022-05-08 12:53:38','2022-05-08 12:53:38',61),(2445,'تم الانتهاء من نجاره سقف السرداب وفى انتظار علامات التكييف وسيتم نزول الحداد بعد باكر لعمل حداده السقف','a:0:{}',3,'2022-05-08 12:54:05','2022-05-08 12:54:05',119),(2446,'تم صب الارضيه المسلحه \r\nوجارى عمل نجاره اعمده الدور الارضى','a:0:{}',3,'2022-05-08 12:54:35','2022-05-08 12:54:35',147),(2447,'تم الانتهاء من  اعمال نجاره سقف الدور الاول \r\nوفى انتظار نزول علامات التكييف باكر\r\n وسيتم نزول الحداد باكر لعمل حداده السقف','a:0:{}',3,'2022-05-08 12:55:16','2022-05-08 12:55:16',149),(2448,'تم عمل نجاره سقف بيت الدرج متبقى باكيه واحده فى انتظار نزول البناء لعمل المبانى للجزء المتبقى ومن بعد سيتم استكمال نجاره السقف وتم فك نجاره سقف الدور الثانى','a:0:{}',3,'2022-05-08 12:55:50','2022-05-08 12:55:50',63),(2449,'الهيكل الاسود تم الانتهاء من اعمال الهيكل الاسود باستثناء طبانات الدور الاول بعد باكر صبها.','a:0:{}',3,'2022-05-08 12:57:23','2022-05-08 12:57:23',58),(2450,'-تم صب اعمدة الدور الدور الثاني.','a:0:{}',3,'2022-05-08 13:00:02','2022-05-08 13:00:02',118),(2451,'-تم الانتهاء من اعمال الهيكل الاسود .\r\nتم نظافة القسيمة بالكامل .','a:0:{}',3,'2022-05-08 13:00:24','2022-05-08 13:00:24',62),(2452,'-جاري اعمال السيراميك للمطبخ بالدور الارضي.\r\n-تم الانتهاء من تركيب دكت التكييف.','a:0:{}',3,'2022-05-08 13:00:48','2022-05-08 13:00:48',46),(2453,'تم الانتهاء من صب بيت الدرج.\r\n-تم الانتهاء من العزل اسفل الحوائط.','a:0:{}',3,'2022-05-08 13:01:22','2022-05-08 13:01:22',64),(2454,'- تم الانتهاء من اعمال مباني الدور الارضي حتي مستوي الروابط','a:0:{}',3,'2022-05-08 13:01:54','2022-05-08 13:01:54',95),(2455,'- جاري  اعمال نجارة سقف بيت الدرج','a:0:{}',3,'2022-05-08 13:02:18','2022-05-08 13:02:18',114),(2456,'-جاري اعمال مباني الدور الارضي \r\n\r\nفي انتظار نزول الطابوق الابيض للاستكمال الدور الارضي \r\n\r\n- تم الانتهاء من اعمال نجارة وحدادة سقف بيت الدرج \r\n\r\n- تم حجز خرسانة يوم الثلاثاء ان شاء الله \r\n\r\n\r\n- جاري اعمال مباني الدور الاول','a:0:{}',3,'2022-05-08 13:02:52','2022-05-08 13:02:52',39),(2457,'- تم الانتهاء من اعمال الهيكل \r\nالاسود \r\n\r\n- تم الانتهاء اعمال  مباني الدور الاول  \r\n\r\n- تم الانتهاء من مباني السطح والدروة \r\n\r\n- تم  صب الدروة والاعتاب','a:0:{}',3,'2022-05-08 13:11:22','2022-05-08 13:11:22',33),(2458,'-تم الانتهاء نجارة سقف  بيت الدرج \r\n\r\n- تم الانتهاء من اعمال حدادة سقف بيت الدرج \r\n\r\n- تم حجز خرسانة الثلاثاء ان شاء الله \r\n\r\n- جاري اعمال مباني الدور الارضي \r\n\r\n- جاري اعمال مباني الدور الاول \r\n\r\n- تم الانتهاء من مباني السطح والدروة \r\n\r\n- تم الانتهاء من نجارة سقف بيت الدرج','a:0:{}',3,'2022-05-08 13:11:53','2022-05-08 13:11:53',91),(2459,'- تم صب قاعدة المصعد والمنهول  اليوم \r\n\r\n- تم عزل  المصعد وجورة الصحي بالطربال \r\n\r\n- تم  الانتهاء من اعمال الحدادة  للمصعد والمنهول','a:0:{}',3,'2022-05-08 13:12:20','2022-05-08 13:12:20',163),(2460,'* جارى اعمال نجارة سقف الدور الاول\r\n* جارى الانتهاء من فك سقف الدور الارضى وتنظيفة','a:0:{}',3,'2022-05-08 13:12:44','2022-05-08 13:12:44',148),(2461,'* تم صب القواعد المسلحة \r\n* جارى اعمال نجاره رقابى الاعمدة','a:0:{}',3,'2022-05-08 13:13:25','2022-05-08 13:13:25',161),(2462,'* تم الانتهاء من صب السكريت للتسطح والارتدادات \r\n*  متبقى عمل سجيما للارتدادت وسور السطح وانهاء كافه الاعمال \r\n* تم الانتهاء من عمل النعلات \r\n*  تم  الانتهاء من اعمال سحب الوايرات\r\n* تم الانتهاء من اعمال الحماية لكامل القسيمة بالخارج وتركيب شترات التهويه \r\n* تم الانتهاء من فك السقالة وتنظيف القسيمة \r\n* جارى الانتهاء من تركيب الداكت','a:0:{}',3,'2022-05-08 13:21:37','2022-05-08 13:21:37',38),(2463,'* باكر عمل عينات حمايه للمالك والاخيار منها \r\n* تم طلب اغراض المعجون للبداء ب اعمال الحف وسحب سكنتين معجون \r\n* تم الانتهاء من  اعمال السيجما    \r\n* جارى الانتهاء من تركيب سيراميك طوف الحمامات والمغاسل . \r\n* تم الانتهاء من مساح ناعم داخلى\r\n* تم الانتهاء من صب فوم لكامل للحمامات \r\n*تم الانتهاء من اعمال تاسيس الكهرباء \r\n* تم الانتهاء من اعمال الشبكة المعلقة \r\n* تم الانتهاء من اعمال تمديد الصرف للدور الارضى والدور الاول والسطح \r\n* تم الانتهاء من تمديد بابيات النحاس \r\n* تم الانتهاء من تاسيس الترومستات','a:0:{}',3,'2022-05-08 13:22:26','2022-05-08 13:22:26',44),(2464,'* باكرياذن لله عمل طبقه مسارح فوق الطربال . \r\nتم تركيب بوكسات الشتر لكامل القسيمة \r\n* تم حرق طربال لكامل الحمامات وجارى الاختبار لمده ثلاث ايام \r\n*تم الانتهاء من صب فوم للحمامات \r\n* تم  الانتهاء من اعمال تركيب الشبكة المعلقة \r\n* تم الانتهاء من عمل  بوووج لكامل القسيمة \r\n*تم الانتهاء من تمديد بايبات الصرف \r\n* تم الانتهاء من تاسيس اعمال الكهرباء  \r\n* تم الانتهاء من تمديد بايبات النحاس والترومستات','a:0:{}',3,'2022-05-08 13:22:58','2022-05-08 13:22:58',40),(2465,'* متبقى صب الطابنات لحين الانهاء من اعمال الاقواس وصبها مره واحده \r\n* تم طلب تمديد بايبات النحاس والترومستات \r\n* تم الانتهاء  اعمال بناء بيت الدرج وتقفيل الواجهه متبقى صب الاقواس \r\n* تم الانتهاء من اعمال بناء الدور الارضى \r\n* تم الانتهاء من اعمال بناء الدور الاول','a:0:{}',3,'2022-05-08 13:24:22','2022-05-08 13:24:22',110),(2466,'* تم تحطيط الاعمده وجاري  أعمال النجاره  وباكر باذن لله  عمل حداده الاعمده للدور الارضى','a:0:{}',3,'2022-05-08 13:30:04','2022-05-08 13:30:04',151),(2467,'*تم الانتهاء من اعمال بناء بيت الدرج\r\n* باكر باذن لله البداء ب اعمال نجاره سقف بيت الدرج \r\n* جارى الانتهاء من اعمال بناء الدور الارضى \r\n* جارى الانتهاء من بناء الدور الاول  \r\n* تم الانتهاء من  فك سقف الدور الثانى وتنظيفه باكر تشوين الطابوق وعمل الدستور','a:0:{}',3,'2022-05-08 13:30:42','2022-05-08 13:30:42',92),(2468,'الانتهاء من اعمال السيجما الخارجية..','a:0:{}',3,'2022-05-08 13:31:52','2022-05-08 13:32:03',79),(2469,'صب العتب الدور الأول بعد باكر بإذن الله \r\n\r\nوصور الواجهات غدا','a:0:{}',3,'2022-05-08 13:34:09','2022-05-08 13:34:09',58),(2470,'جاري اختبار عازل الطربال ..','a:0:{}',3,'2022-05-08 13:34:41','2022-05-08 13:34:41',80),(2471,'جاري صبغ القسيمة الربع لمعة تم توريد السيستم وفحص القسيمة','a:0:{}',3,'2022-05-08 13:35:08','2022-05-08 13:35:08',81),(2472,'جاري اعمال مساح وتركيب سيراميك المسبح','a:0:{}',3,'2022-05-08 13:36:09','2022-05-08 13:36:09',56),(2473,'تم الانتهاء من اعمال صب سقف الدور الاول \r\nتم الانتهاء من اعمال نجارة وحدادة اعمدة الدور الاول من يوم الخميس الماضي وبانتظار تسليمها لمهندس المكتب الهندسي\r\nتم الانتهاء من كامل عازل السرداب الداخلي بالفانديكس حسب العقد \r\nتم فك سقف الدور الارضي \r\nتم الانتهاء من اعمال نظافة حول القسيمة ودفان حوائط السرداب','a:0:{}',3,'2022-05-08 13:37:21','2022-05-08 13:37:21',49),(2474,'تم الانتهاء من اعمال سحب المادة الرابطة لحوائط السرداب بعد تغسيلها جيدا بالماء\r\nتم توريد طلبية العازل للقسيمة \r\nتم سحب جميع وايرات الخطوط الرئيسية للديبيهات كل الادوار والسخانات والمصعد وكل مكاين التكييف\r\nجارب اعمال سحب الوايرات الداخلية للاضاءات والبلاكات\r\nجاري اعمال المساح الداخلي\r\nتم الانتهاء من اعمال التسكير ودق الشبك داخليا والطرطشة الداخلية \r\nلم ينزل المساح امس للعمل بسبب الغبار\r\nتم الانتهاء من اعمال تمديدات الصحي بالقسيمة\r\nتم الانتهاء من اعمال تمديد بايبات الترموستات والدرين والغاز للتكييف\r\nتم التشييك على اعمال التمديدات بالمطابخ من طرف مندوب شركة المطابخ  ب ٧ مطابخ بالقسيمة\r\nتم الانتهاء من اعمال تمديدات الكهرباء قبل المساح\r\nتم الانتهاء من اعمال سحب جميع خطوط الكهرباء الرئيسية للقسيمة الخاصة بكل لوحات التوزيع والسخانات والمصعد وكل مكاين التكييف لكامل القسيمة\r\nتم بناء السيفونات المخفية وكذلك تم عمل فتحات دكتات التكييف والراجع في الطوف حسب تعليم شركة التكييف\r\nتم الانتهاء من تركيب داكت التكييف\r\nتم الانتهاء من  مباني الطوفة المخالفة والفاصلة بين الشقتين في الدور الاول وذلك بعد اعتمادها من الادارة ومن المالك\r\nتم وصول اغراض العازل لبدء اعمال العازل قبل المساح الخارجي والسقالة','a:0:{}',3,'2022-05-08 13:39:09','2022-05-08 13:39:09',129),(2475,'تم توصيل مياه الوزارة للقسيمة\r\nجاري التنسيق لصب قاعدة المصعد','a:0:{}',3,'2022-05-08 13:41:30','2022-05-08 13:41:30',155),(2476,'جاري اعمال تركيب الاطقم الصحية\r\nتم تركيب السلم الحديد على بيت الدرج\r\nتم توريد سيستم السخانات وتم تركيبه في القسيمة وتم وصول تانكات المياه وتم تبديل الفلتر الرملي بفلتر ٣ مراحل \r\nتم التواصل مع شركة المصاعد وتم الاستجابة سريعا وتوريد الماكينة وتم الانتهاء من تركيبها\r\nتم توريد مكاين التكييف للموقع بانتظار توصيلهم\r\nجاري اعمال ترمنيشن الكهرباء ومراجعة كافة التمديدات قبل الفحص\r\nتم اعتماد القسيمة بالبلدية\r\nتم توصيل خط المياه للقسيمة \r\nتم توصيل خط الصرف للقسيمة','a:0:{}',3,'2022-05-08 13:43:03','2022-05-08 13:43:03',134),(2477,'جار تصنيع الالومنيوم .\r\nتم الاتفاق والتعاقد مع شركة المصاعد .\r\nتم التعاقد مع شركة الابواب الداخليه .\r\nتم تركيب وصلات التكييف الداخليه .\r\nبانتظار نزول مكاين التكييف.\r\nتم نزول سيراميك المطبخ الرئيسي بالدور الأرضي وجار تركيبه.','a:0:{}',3,'2022-05-08 13:43:41','2022-05-08 13:43:41',98),(2478,'تم  نزول سيارتين طابوق الابيض وتم استئناف الأعمال لإنهاء المباني بالقسيمه .','a:0:{}',3,'2022-05-08 13:44:08','2022-05-08 13:44:08',87),(2479,'تم الانتهاء من تركيب سيراميك حوائط الدور الأرضي والأول \r\nوجار العمل بتركيب سيراميك الدور الثاني .\r\nتم الانتهاء من تركيب ديكور الدور الثاني والسطح .\r\nوجار العمل بالدور الاول .','a:0:{}',3,'2022-05-08 13:44:35','2022-05-08 13:44:35',128),(2480,'تم الانتهاء من تركيب سيراميك الدور الثاني .\r\nتم طلب سيراميك الدور الأرضي \r\nبانتظار تركيب جام الالومنيوم.','a:0:{}',3,'2022-05-08 13:45:08','2022-05-08 13:45:08',105),(2481,'تم الانتهاء من أعمال الدفان والدحل وجار العمل بتركيب شبكة الصرف .','a:0:{}',3,'2022-05-08 13:45:26','2022-05-08 13:45:26',138),(2482,'مساح خارجي\r\nباقي السيجما والحمايه للاسوار\r\nوتم تقفيل المساح بعد تركيب الدرج   \r\nسيراميك \r\nتم الانتهاء من تركيب سيراميك باقي البراتيش بعد توريد وتركيب الابواب الداخليه\r\nتم  تركيب رخام المصعد \r\nكهرباء\r\nباقي تركيب البلاكات والسوتشات وتجهيز القسيمه للفحص بعد الانتهاء من تركيب الالومنيوم \r\nصبغ\r\nتم الانتهاء من عمل سكنتين معجون\r\nديكور\r\nتم الانتهاء من تفتيح الاسبوتات \r\nتم  تركيب ابواب الصيانه \r\nالالومنيوم\r\nتم توريد الالومنيوم وف انتظار التركيب','a:0:{}',3,'2022-05-08 13:46:07','2022-05-08 13:46:07',96),(2483,'مساح\r\nخارجي \r\nتم الانتهاء من عمل السيجما والحمايه \r\nباقي الاسوار  \r\n\r\nسيراميك\r\nتم الانتهاء من تركيب السيراميك باقي الدرج الخارجي \r\n\r\nديكور\r\nتم الانتهاء من اعمال الديكور وتم  تفتيح الاسبوتات وتم تركيب ابواب الصيانه \r\n\r\nكهرباء\r\nالقسيمه جاهزه للفحص \r\n\r\nصبغ\r\nتم الانتهاء من عمل البطانه باقي الفنش الاخير\r\n\r\nالومنيوم\r\nتم توريد وتركيب  الالومنيوم  \r\n\r\nتكييف\r\nتم تركيب ابواب الصيانه  \r\nباقي التشغيل \r\n\r\n*ابواب داخليه وخارجيه *\r\nتم التوريدوالتركيب   وتم تركيب الابواب الخارجية \r\n\r\nمصاعد\r\nتم الانتهاء من تركيب الابواب فقط وجاري تركيب  المكينه','a:0:{}',3,'2022-05-08 13:47:22','2022-05-08 13:47:22',120),(2484,'- مساح\r\nداخلي\r\nتم الانتهاء من المساح الناعم\r\n\r\nخارجي\r\n⁩تم الانتهاء من عمل السيجما والحماية وباقي الاسوار\r\n\r\nكهرباء\r\nتم الانتهاء من سحب ويرات\r\n \r\nسيراميك\r\nتم الانتهاء من تركيب حوائط السيراميك باقي  تركيب  الحمام الماستر \r\n\r\nتم تركيب ارضيه الثاني والاول\r\nوجاري الشربته  \r\nوجاري تركيب  الارضي \r\nوجاري المساح في السرداب \r\n\r\nديكور\r\nتم الانتهاء من تركيب الديكور \r\nباقي تفتيح الاسبوتات \r\n\r\nصبغ\r\nتم الانتهاء من عمل المعجون \r\n‏','a:0:{}',3,'2022-05-08 13:48:02','2022-05-08 13:48:02',115),(2485,'مساح\r\nتم الانتهاء من اعمال المساح الداخلي والخارجي\r\n\r\nكهرباء\r\nتم الانتهاء من سحب  الويرات\r\n\r\nسيراميك\r\nتم الانتهاء من تركيب رخام الدور الاول والثاني والسطح   \r\nتم تركيب سيراميك الحوائط باقي حمام بالارضي تم  عمل الخيش والنايلون \r\n\r\nصبغ\r\n\r\nتم الانتهاء من عمل سكنتين معجون','a:0:{}',3,'2022-05-08 13:48:42','2022-05-08 13:48:42',108),(2486,'تم الانتهاء من الهيكل الاسود \r\n\r\nكهرباء\r\nجاري اعمال تركيب البوكسات والديبيهات \r\n\r\nصحي\r\nجاري اعمال التكسير  وتم طلب مواد التغذيه من السهو وفي انتظار التوريد \r\n\r\nتكييف\r\nتم تركيب الريزرات الخارجيه\r\n\r\nمساح\r\nتم  عمل البؤج لتركيب بوكسات الكهرباء','a:0:{}',3,'2022-05-08 13:49:14','2022-05-08 13:49:14',86),(2487,'_جاري اعمال النجارة لاعمدة الدور الثاني \r\n_جاري التجهيز لاعمال المباني في الدور الارضي','a:0:{}',3,'2022-05-08 13:49:36','2022-05-08 13:49:36',73),(2488,'-جاري اعمال شربت سيراميك الدور الثاني','a:0:{}',3,'2022-05-08 13:49:57','2022-05-08 13:49:57',74),(2489,'_جاري تصنيع بوكسات الشتر للدرايش\r\n_ جاري التجهيز لاعمال تمديد الكهرباء والصحي','a:0:{}',3,'2022-05-08 13:50:23','2022-05-08 13:50:23',75),(2490,'_ جاري اعمال الحدادة لاعمدة الدور الاول\r\n-جاري اعمال النجارة لاعمدة الدور الاول','a:0:{}',3,'2022-05-08 13:50:44','2022-05-08 13:50:44',83),(2491,'_ جاري التجهيز لصبة الاعمدة غدا باذن الله','a:0:{}',3,'2022-05-08 13:51:00','2022-05-08 13:51:00',112),(2492,'_ جاري التجهيز لصبة الاعمدة غدا باذن الله','a:0:{}',3,'2022-05-08 13:51:19','2022-05-08 13:51:19',88),(2493,'جارى اعمال الصبغ النهائي','a:0:{}',3,'2022-05-08 13:51:41','2022-05-08 13:51:41',71),(2494,'تم الانتهاء من تركيب الاطقم الصحية والخزانات \r\nفى انتظار توريد ابواب الخدمات والابواب الرئيسية\r\nتم قص فتحات الاضاءة وفتحات التكييف وفى انتظار تركيب الدفيوزرات والجريلات','a:0:{}',3,'2022-05-08 13:52:05','2022-05-08 13:52:05',72),(2495,'تم الانتهاء من تركيب الومنيوم الدرايش في انتظار تركيب الجام','a:0:{}',3,'2022-05-08 13:52:24','2022-05-08 13:52:24',70),(2496,'تم الانتهاء من اعمال الديكور متبقي الحمامات والمطابخ \r\nجارى الانتهاء من سيراميك الحوائط','a:0:{}',3,'2022-05-08 13:53:25','2022-05-08 13:53:25',66),(2497,'تم الانتهاء من اعمال سيراميك الحوائط \r\nتم الانتهاء من اعمال الديكور متبقي الحمامات بعد تركيب مكاين التكييف الداخلية','a:0:{}',3,'2022-05-08 13:53:46','2022-05-08 13:53:46',65),(2498,'تم الانتهاء من اعمال الطرطشة الخارجية','a:0:{}',3,'2022-05-08 13:54:04','2022-05-08 13:54:04',68),(2499,'تم الانتهاء من اعمال نجارة وحدادة سقف الدور الارضى وتم حجز الخرسانة','a:0:{}',3,'2022-05-08 13:54:24','2022-05-08 13:54:24',122),(2500,'#تم الانتهاء من تركيب الجريلات.\r\n#تم الانتهاء من توصيل المكاين الخارجيه والداخليه \r\n#تم التواصل مع الدروازه لتحديد مع نزول الابواب الخدمات والرئيسية وبانتظار نزولهم.\r\n#بانتظار نزول الابواب الخارجيه \r\n#تم التواصل مع شركه الابواب الداخليه لتاكيد موعد النزول اخبروني بعد نزول الابواب الألومنيوم .','a:0:{}',3,'2022-05-08 13:55:30','2022-05-08 13:55:30',99),(2501,'#عدا الانتهاء من الاعمال داخل القسيمه من سيراميك وديكور وكهرباء باذن الله  .\r\n#تم تشغيل التكييف \r\n#تم الانتهاء من الصبغ الايطالي .\r\n#تم الانتهاء من المساح الخارجي للمسبح.\r\n#تم تعديل بايب الصحي وتعديلات والالومنيوم ونزول الشتر نهايه الاسبوع  .','a:0:{}',3,'2022-05-08 13:56:19','2022-05-08 13:56:19',101),(2502,'#تم تركيب الاطقم بحمامات السرداب \r\n#تم الانتهاء من تركيب ديكور الحمامات والمطابخ  بالاول والثاني وخلال يومين الانتهاء من الارضي  والسرداب\r\n#تم الانتهاء من اعمال الديكور بالسرداب .\r\n#تم تركيب سيراميك حوائط الحمامات  بالسرداب وتركيب سيراميك الحمامات بعد التعديل.\r\n#تم الانتهاء من تركيب سيراميك  الارضيات بالسرداب.','a:0:{}',3,'2022-05-08 13:56:47','2022-05-08 13:56:47',104),(2503,'#تم الانتهاء من المساح الناعم داخلي والاساس للسيجما خارجي.\r\n#تم الانتهاء من تركيب الدكتات .\r\n#جاري حصر وطلب الوايرات لسحب الوايرات وسيتم الطلب خلال الاسبوع الجاري.\r\n#تم عمل مباني الريزرات.','a:0:{}',3,'2022-05-08 13:57:13','2022-05-08 13:57:13',117),(2504,'#تم الانتهاء من تركيب الريزرات.\r\n#تم الانتهاء من تركيب الدكتات \r\n#تم الانتهاء من عمل ٢سكينه معجون \r\n#جاري التجهيز للعازل \r\n#تم الانتهاء من طرطشه الحمامات والمطابخ وجاري دق شبك ومساح الاسمنت بورد.','a:0:{}',3,'2022-05-08 13:57:45','2022-05-08 13:57:45',121),(2505,'#تم الانتهاء من الخلاطات المخفيه وتركيب السيفونات المخفيه .\r\n#تم الانتهاء من اعمال تمديدات الكهرباء .\r\n#جاري اعمال المساح .\r\n#جاري تعديل بعض المباني مدخل القسيمه وباب المطبخ.','a:0:{}',3,'2022-05-08 13:58:24','2022-05-08 13:58:24',90),(2506,'#تم الانتهاء من موزاييك الواجهه .\r\n#تم الانتهاء من السيجما الواجهه .\r\n#تم الانتهاء من اعمال الصبغ الحمايه وتم فك السقاله.','a:0:{}',3,'2022-05-08 13:59:07','2022-05-08 13:59:07',55),(2507,'#تم صب اعمدة السطح\r\n#تم نزول الطابوق الابيض \r\n#جاري فك سقف الاول .','a:0:{}',3,'2022-05-08 13:59:31','2022-05-08 13:59:31',94),(2508,'تمت اعمال حدادة ونجارة أعمال  اعمدة الاول وجاري التقفيل والصب غدا','a:0:{}',3,'2022-05-08 13:59:55','2022-05-08 13:59:55',51),(2509,'جاري اعمال مباني الدور الاول وجاري نظافة الدور الثاني لبدء الدستور تشوين طابوق دروة السطح','a:0:{}',3,'2022-05-08 14:00:23','2022-05-08 14:00:23',107),(2510,'جاري اعمال تكسير لتمديدات الكهربا وتمت اعمال التمديدات الصحية التغذية والصرف و متبقي الشبكه','a:0:{}',3,'2022-05-08 14:00:51','2022-05-08 14:00:51',109),(2511,'تمت اعمال تركيب الخزانات وسيستم الساخانات و بانتظار موعد الفحص الكهربا','a:0:{}',3,'2022-05-08 14:01:12','2022-05-08 14:01:12',135),(2512,'تمت اعمال تركيب سيراميك ارضيات الارضي و تم توريد الالومنيوم وجاري اعمال التركيب \r\nوتم اختيار رخام الدرج والتوريد غدا و جاري اختيار الابواب الخارجية والداخليه و المصعد','a:0:{}',3,'2022-05-08 14:03:07','2022-05-08 14:03:07',113),(2513,'استمرار اعمال حدادة سقف الارضي وتأخر توريد الهوردي ويتم التوريد والتركيب اليوم واستمرار اعمال الحداده','a:0:{}',3,'2022-05-08 14:03:33','2022-05-08 14:03:33',89),(2514,'انتهاء اعمال مساح خشن خارجي \r\nوجاري اعمال مساح ناعم داخلي','a:0:{}',3,'2022-05-08 14:03:58','2022-05-08 14:03:58',137),(2515,'تم الانتهاء من مراحل الدفان وجاري صب النظافة اسفل الشناجات .','a:0:{}',3,'2022-05-08 14:04:54','2022-05-08 14:04:54',139),(2516,'جاري الترتيب لسحب المياه لاستكمال اعمال الحفر','a:0:{}',3,'2022-05-08 14:05:12','2022-05-08 14:05:12',162),(2517,'تم صب عمدان السطح \r\nجاري مباني الدور الاول','a:0:{}',3,'2022-05-08 14:05:36','2022-05-08 14:05:36',47),(2518,'جاري عمل النواقص الداخليه واستكمالها','a:0:{}',3,'2022-05-08 14:06:09','2022-05-08 14:06:09',57),(2519,'تم اضافة صور جديده في صور القسيمه ل صب سقف الدور الأرضي','a:0:{}',3,'2022-05-10 10:38:09','2022-05-10 10:38:09',122),(2520,'تم اضافة صور جديده في صور القسيمه','a:0:{}',3,'2022-05-10 10:40:02','2022-05-10 10:40:02',87),(2521,'تم اضافة صور جديده في صور القسيمه','a:0:{}',3,'2022-05-10 10:40:50','2022-05-10 10:40:50',128),(2522,'جارب اعمال سحب الوايرات الداخلية للاضاءات والبلاكات\r\nجاري اعمال المساح الداخلي','a:0:{}',3,'2022-05-10 17:26:54','2022-05-10 17:26:54',129),(2523,'جاري الترتيب لاعمال عازل القاعدة قبل دفانها\r\nجاري اعمال نزح المياه الجوفية وتم تعديل مكان بايبات سحب المياه','a:0:{}',3,'2022-05-10 17:27:20','2022-05-10 17:27:43',155),(2524,'جاري اعمال تركيب الاطقم الصحية\r\nجاري تجهيز القسيمة لفحص الكهرباء\r\nجاري اعمال ترمنيشن الكهرباء ومراجعة كافة التمديدات قبل الفحص','a:0:{}',3,'2022-05-10 17:28:37','2022-05-10 17:28:37',134),(2525,'- تم الانتهاء من المساح الناعم الداخلي و الخارجي.\r\n- تم الانتهاء من عمل الأساس و السيجما.\r\n- تم الانتهاء من عمل الحماية و جاري فك السقالة.\r\n- تم تنظيف القسيمة و تجهيز كل مزاريب الصرف قبل بدء العازل.\r\n- تم توريد مواد العازل للقسيمة.','a:0:{}',3,'2022-05-10 17:29:39','2022-05-10 17:29:39',142),(2526,'- جاري تصنيع الأبواب الخارجية و سلم الخدمات و درابزين الدرج.\r\n- جاري تصنيع الأبواب الداخلية.','a:0:{}',3,'2022-05-10 17:30:18','2022-05-10 17:30:18',126),(2527,'- جاري تصنيع الأبواب الخارجية و سلم الخدمات و درابزين الدرج.\r\n- جاري تصنيع الأبواب الداخلية.','a:0:{}',3,'2022-05-10 17:30:46','2022-05-10 17:30:46',131),(2528,'- جاري تركيب الأبواب الداخلية.','a:0:{}',3,'2022-05-10 17:31:28','2022-05-10 17:31:28',125),(2529,'-تم الانتهاء من الهيكل الاسود .\r\n-إضافة بوابة عمود مع جسر ف مدخل المطبخ .\r\n-إزالة طوفة بالدور الاول .','a:0:{}',3,'2022-05-10 17:32:03','2022-05-10 17:32:03',58),(2530,'-جاري اعمال نجارة بيت الدرج.','a:0:{}',3,'2022-05-10 17:32:55','2022-05-10 17:32:55',118),(2531,'-تم الانتهاء من اعمال الهيكل الاسود .\r\nتم نظافة القسيمة بالكامل .','a:0:{}',3,'2022-05-10 17:34:01','2022-05-10 17:34:01',62),(2532,'غدا ان شاء الله بدء اعمال مباني الدور الاول \r\n- تم الانتهاء من اعمال مباني الدور الارضي حتي مستوي الروابط','a:0:{}',3,'2022-05-10 18:53:51','2022-05-10 18:53:51',95),(2533,'- تم عزل دستور المباني بالزفتة والطربال \r\n- جاري  اعمال نجارة سقف بيت الدرج','a:0:{}',3,'2022-05-10 18:54:17','2022-05-10 18:54:17',114),(2534,'- تم صب سقف بيت الدرج اليوم','a:0:{}',3,'2022-05-10 18:54:42','2022-05-10 18:54:42',39),(2535,'-تم الانتهاء من اعمل حدادة اعمدة الدور الاول \r\n\r\n- غدا ان شاء الله صب اعمدة الدور الاول','a:0:{}',3,'2022-05-10 18:55:32','2022-05-10 18:55:32',35),(2536,'- تم الانتهاء من اعمال الهيكل الاسود \r\n\r\n- تم الانتهاء اعمال  مباني الدور الاول  \r\n\r\n- تم الانتهاء من مباني السطح والدروة \r\n\r\n- تم  صب الدروة والاعتاب','a:0:{}',3,'2022-05-10 18:56:17','2022-05-10 18:56:17',33),(2537,'-تم صب سقف  بيت الدرج \r\n\r\n- تم الانتهاء من مباني السطح والدروة \r\n- تم الانتهاء من نجارة سقف بيت الدرج','a:0:{}',3,'2022-05-10 18:56:55','2022-05-10 18:56:55',91),(2538,'- تم صب حوائط  المصعد والمنهول  اليوم \r\n\r\n- تم عزل  المصعد وجورة الصحي بالطربال \r\n\r\n- تم  الانتهاء من اعمال الحدادة  للمصعد والمنهول','a:0:{}',3,'2022-05-10 18:57:31','2022-05-10 18:57:31',163),(2539,'تم صب اعمده  الدور الاول وقرب  نهايه اعمال نجاره سقف الدور الاول \r\nوجاري تسكين بناءً طابوق','a:0:{}',3,'2022-05-10 18:58:07','2022-05-10 18:58:07',143),(2540,'تم  صب الدور الثاني \r\nوتم صب اعمده بيت الدرج \r\nوتم وصول الطابوق الابيض بفضل الله  \r\nوبدايه اعمال الطابوق سوف تكون تحت جسور بيت الدرج','a:0:{}',3,'2022-05-10 18:59:17','2022-05-10 18:59:17',111),(2541,'- الانتهاء من  اعمال المباني للدور الاول قرب  انتهاء اعمال الدور الثاني  و   بيت الدرج ان شاءالله والهيكل  خلال ايام \r\nوتم صب الطبانات فوق الدراوي','a:0:{}',3,'2022-05-10 19:00:00','2022-05-10 19:00:00',36),(2542,'تم صب حوائط السرداب وقرب انتهاء اعمال نجاره سقف السرداب \r\nوتم التنسيق مع كافه الخدمات (تكييف -صحي - تهويه -كهرباء ) حيث اليوم تم وضع علامات التكييف وغدا البوكسات وتنضيف السقف قبل نزول الحداده ان شاءالله','a:0:{}',3,'2022-05-10 19:00:51','2022-05-10 19:00:51',140),(2543,'تم  بفضل الله الانتهاء من طبقه دفان الشناج وتاسيس شبكه المجاري الارضيه للدور الارضي والانتهاء من اعمال الحداده والنجاره الارضيه وغدا استلام الاستشاري وتم حجز الخرسانه بعد باكر  ان شا الله','a:0:{}',3,'2022-05-10 19:01:35','2022-05-10 19:01:35',154),(2544,'تم الانتهاء اعمال بابيات التكييف ومراجعه اماكن الجاك \r\n\r\nوتم طلب باقي دكتات التكييف وبوكسات الشتر','a:0:{}',3,'2022-05-10 19:03:01','2022-05-10 19:03:01',42),(2545,'تم صب كرسي الشناج وعزله \r\nوغدا نهايه اعمال النجاره الشناج وبعد غدا اعمال الحداده ان شاء الله','a:0:{}',3,'2022-05-10 19:03:44','2022-05-10 19:03:44',159),(2546,'تم الانتهاء من طبقات الدفان وغدا بدايه اعمال كرسي الشناج ان شا الله','a:0:{}',3,'2022-05-10 19:04:12','2022-05-10 19:04:12',164),(2547,'تم صب  القواعد وانتهاء  اعمال رقاب الاعمده وعزل القواعد والمصعد وتم الانتهاء من اعمال مباني الدفان وتم نزول اول طبقه دفان امس وتم دحلها وغدا نزول الطبقه الثانيه ان شاء الله','a:0:{}',3,'2022-05-10 19:04:52','2022-05-10 19:04:52',165),(2548,'تم صب اعمده الدور الارضى وتم فك نجاره اعمده الدور الارضى وجارى عمل نجاره سقف الدور الارضى','a:0:{}',3,'2022-05-10 19:18:11','2022-05-10 19:18:11',61),(2549,'جارى عمل حداده سقف السرداب','a:0:{}',3,'2022-05-10 19:18:35','2022-05-10 19:18:35',119),(2550,'تم الانتهاء من حداده اعمده الدور الارضى وتم تسليمها اليوم وسيتم الصب يوم الخميس','a:0:{}',3,'2022-05-10 19:18:59','2022-05-10 19:18:59',147),(2551,'جارى عمل حداده سقف الدور الاول وتم حجز خرسانه للسقف يوم السبت القادم','a:0:{}',3,'2022-05-10 19:19:23','2022-05-10 19:19:23',149),(2552,'تم عمل دستور مبانى الدور الارضى وتم تنظيف الدور الاول وسيتم عمل دستور الدور الاول باكر','a:0:{}',3,'2022-05-10 19:19:54','2022-05-10 19:19:54',63),(2553,'تم الانتهاء من حداده القواعد وتم تسيلمها اليوم للمكتب الهندسى وسيتم الصب باكر','a:0:{}',3,'2022-05-10 19:20:15','2022-05-10 19:20:15',156),(2554,'* تم الانتهاء من اعمال حداده الجسور وباكر تسليمها للاستشارى \r\n* جارى اعمال نجارة سقف الدور الاول\r\n* تم الانتهاء من فك سقف الدور الارضى','a:0:{}',3,'2022-05-11 12:36:08','2022-05-11 12:36:08',148),(2555,'* تم صب القواعد المسلحة \r\n* تم الانتهاء من اعمال نجاره رقابى الاعمدة\r\n* باكر صب الرقابى باذن لله','a:0:{}',3,'2022-05-11 12:36:31','2022-05-11 12:36:31',161),(2556,'* تم تركيب الابراب الخارجيه وف انتظار دخول التيار . \r\n* تم الانتهاء من تركيب الجام لجميع الدرايش  \r\n* جارى الانتهاء من ملاحظات السيراميك \r\n* تم الانتهاء من تركيب رخام الدرج  الداخلى وتم الانتهاء من مساح جانب الدرج والانتهاء من تركيب رخام الدرج الخارجى .\r\n* تم الانتهاء من اعمال الشربتة \r\n* ف انتظار نزول الجام للدرايش  \r\n* تم الانتهاء تركيب سيراميك بالدور الاول وشقه السطح . \r\n* تم الانتهاء من تركيب سيراميك الدور الارضى.\r\n* تم الانتهاء من تقفيل الديكور للمكاين الداخلية \r\n* تم الانتهاء من تفتيح اماكن الاسبوتات والدفيوزرات \r\n* تم الانتهاء من  تركيب سيراميك  حوائط الحمامات والمطابخ للدور الارضى والاول والسطح\r\n* تم الانتهاء من اعمال  التهويه\r\n* تم الانتهاء من حف وسحب سكنتين معجون للطوف \r\n* تم الانتهاء من توصيل  المكائن الداخلية \r\n* تم الانتهاء من اعمال التكيف الجانبي للصالة والديوانية.وتقفيل الديكور \r\n* تم تركيب سلم الحديد لبيت الدرج \r\n* تم الانتهاء بنسبه ٩٠ ٪؜ لشغل المهندس الموقع الحمدلله','a:0:{}',3,'2022-05-11 12:38:02','2022-05-11 12:38:02',43),(2557,'* جارى الانتهاء من تركيب الداكت','a:0:{}',3,'2022-05-11 12:38:33','2022-05-11 12:38:33',38),(2558,'*جارى  اعمال الحف وسحب سكنتين معجون للطوف . \r\n* تم الانتهاء من  اعمال السيجما    \r\n* جارى الانتهاء من تركيب سيراميك طوف الحمامات والمغاسل . \r\n* تم الانتهاء من مساح ناعم داخلى\r\n* تم الانتهاء من صب فوم لكامل للحمامات \r\n*تم الانتهاء من اعمال تاسيس الكهرباء \r\n* تم الانتهاء من اعمال الشبكة المعلقة \r\n* تم الانتهاء من اعمال تمديد الصرف للدور الارضى والدور الاول والسطح \r\n* تم الانتهاء من تمديد بابيات النحاس \r\n* تم الانتهاء من تاسيس الترومستات','a:0:{}',3,'2022-05-11 12:39:16','2022-05-11 12:39:16',44),(2559,'* تم الانتهاء من عمل طبقه مسارح فوق الطربال . \r\nتم تركيب بوكسات الشتر لكامل القسيمة \r\n* تم حرق طربال لكامل الحمامات وتم الاختبار لمده ثلاث ايام \r\n*تم الانتهاء من صب فوم للحمامات \r\n* تم  الانتهاء من اعمال تركيب الشبكة المعلقة \r\n* تم الانتهاء من عمل  بوووج لكامل القسيمة \r\n*تم الانتهاء من تمديد بايبات الصرف \r\n* تم الانتهاء من تاسيس اعمال الكهرباء  \r\n* تم الانتهاء من تمديد بايبات النحاس والترومستات','a:0:{}',3,'2022-05-11 12:39:52','2022-05-11 12:39:52',40),(2560,'* جارى اعمال نجاره الاعمده الدور الارضى \r\n* تم الانتهاء من تجهيزاعمده الدور الارضى وباكر تسقيتها','a:0:{}',3,'2022-05-11 12:40:35','2022-05-11 12:40:35',151),(2561,'*تم الانتهاء من اعمال بناء بيت الدرج\r\n*جارى اعمال نجاره  سقف بيت الدرج \r\n* جارى الانتهاء من اعمال بناء الدور الارضى بعد صب العتب \r\n* تم الانتهاء من بناء الدور الاول  \r\n* جارى اعمال بناء الدور الثانى','a:0:{}',3,'2022-05-11 12:41:03','2022-05-11 12:41:03',92),(2562,'تم الانتهاء من تركيب حوائط السيراميك باقي  تركيب  الحمام الماستر \r\n\r\nتم تركيب ارضيه الثاني والاول\r\nوجاري الشربته  \r\nوجاري تركيب  الارضي \r\nوجاري المساح في السرداب','a:0:{}',3,'2022-05-11 12:42:21','2022-05-11 12:42:21',115),(2563,'كهرباء\r\nجاري اعمال تركيب البوكسات والديبيهات \r\nصحي\r\nجاري تمديد المجاري المعلقه \r\nوالتغذيه \r\n\r\nبوكسات شتر\r\nجاري تركيب بوكسات الشتر⁩⁩⁩','a:0:{}',3,'2022-05-11 12:43:00','2022-05-11 12:43:00',86),(2564,'جارى اعمال الصبغ النهائي','a:0:{}',3,'2022-05-11 15:27:33','2022-05-11 15:27:33',71),(2565,'تم الانتهاء من اعمال الديكور متبقي الحمامات والمطابخ \r\nجارى الانتهاء من سيراميك الحوائط','a:0:{}',3,'2022-05-11 15:32:31','2022-05-11 15:32:31',66),(2566,'تم الانتهاء من اعمال سيراميك الحوائط \r\nتم الانتهاء من اعمال الديكور متبقي الحمامات بعد تركيب مكاين التكييف الداخلية','a:0:{}',3,'2022-05-11 15:33:05','2022-05-11 15:33:05',65),(2567,'تم صب الارضية للمسطحات الإضافية \r\nتم الانتهاء من اعمال الطرطشة الخارجية','a:0:{}',3,'2022-05-11 15:33:25','2022-05-11 15:33:25',68),(2568,'تم صب سقف الدور الارضى','a:0:{}',3,'2022-05-11 15:33:46','2022-05-11 15:33:46',122),(2569,'جار تصنيع الالومنيوم .\r\nتم الاتفاق والتعاقد مع شركة المصاعد .\r\nتم التعاقد مع شركة الابواب الداخليه .\r\nتم تركيب وصلات التكييف الداخليه .\r\nبانتظار نزول مكاين التكييف.\r\nجار تركيب سيراميك المطبخ الرئيسي بالدور الأرضي .','a:0:{}',3,'2022-05-11 15:43:47','2022-05-11 15:43:47',98),(2570,'تم تقفيل القسيمة بالكامل وجار تقفيل الواجهه .\r\nتم عمل نجارة الطبانات والصب الخميس بإذن الله .','a:0:{}',3,'2022-05-11 15:44:18','2022-05-11 15:44:18',87),(2571,'تم الانتهاء من تركيب سيراميك حوائط الدور الثاني .\r\nتم الانتهاء من تركيب ديكور الدور الاول .\r\nوجار العمل بالدور الأرضي .','a:0:{}',3,'2022-05-11 15:44:46','2022-05-11 15:44:46',128),(2572,'تم الانتهاء من تركيب سيراميك الدور الثاني .\r\nبانتظار تركيب جام الالومنيوم.','a:0:{}',3,'2022-05-11 15:45:12','2022-05-11 15:45:12',105),(2573,'تم الانتهاء من أعمال حدادة الارضيه ونجارة الداير والصب اليوم بإذن الله .','a:0:{}',3,'2022-05-11 15:45:30','2022-05-11 15:45:30',138),(2574,'جاري تشغيل التكييف..\r\n الانتهاء من تركيب الدفيوزرات والجريلات..\r\n تم الانتهاء من صبغ الاسقف ٢ وجه.. \r\nتم الانتهاء من بطانة الطوف تم اعتماد نتيجة فحص الكهرباء..','a:0:{}',3,'2022-05-11 15:46:11','2022-05-11 15:46:11',78),(2575,'تم صب السكريت و جاري تركيب الديكور ..  \r\nتم تركيب دكتات التكييف وتم إرسال النواقص لشركة كاظمة.. \r\nالانتهاء من سحب الوايرات','a:0:{}',3,'2022-05-11 15:47:19','2022-05-11 15:47:19',80),(2576,'جاري صبغ القسيمة الربع لمعة تم توريد السيستم وفحص القسيمة','a:0:{}',3,'2022-05-11 15:47:42','2022-05-11 15:47:42',81),(2577,'# جاري عمل صبغ للاسمنت بورد خلف المصعد  .\r\n# جاري التقفيل علي البلوكات والشويتشات بالصبغ وترميم بعض الاماكن. \r\n# جاري تقفيل ديكور علي بوكس كهرباء المصعد وتقفيل ديكور حمام غرفة السايق .\r\n# جاري تركيب سيراميك الصفايات المخفية والانتهاء من المرمات الموجودة بالقسيمة .  \r\n# جاري مسح دكتات التكييف','a:0:{}',3,'2022-05-11 15:49:04','2022-05-11 15:49:04',101),(2578,'#تم الانتهاء من تركيب ديكور الحمامات والمطابخ  بالارضي متبقي حمام واحد فقط.\r\n#تم الانتهاء من اعمال الديكور بالسرداب .\r\n#تم تركيب سيراميك حوائط الحمامات  بالسرداب وتركيب سيراميك الحمامات بعد التعديل.\r\n#تم الانتهاء من تركيب سيراميك  الارضيات بالسرداب.','a:0:{}',3,'2022-05-11 15:49:33','2022-05-11 15:49:33',104),(2579,'#تم الانتهاء من تركيب الريزرات.\r\n#تم الانتهاء من تركيب الدكتات \r\n#تم الانتهاء من عمل ٢سكينه معجون \r\n#جاري التجهيز للعازل وصب الفوم يوم الخميس .\r\n#تم الانتهاء من طرطرشة الحمامات والمطابخ .\r\n# تم دق شبك الاسمنت بورد وجاري المساح .','a:0:{}',3,'2022-05-11 15:50:38','2022-05-11 15:50:38',121),(2580,'#تم الانتهاء من الخلاطات المخفيه وتركيب السيفونات المخفيه .\r\n#تم الانتهاء من اعمال تمديدات الكهرباء .\r\n#جاري اعمال المساح .\r\n# جاري دق الشبك وبدء اعمال الطرطشة','a:0:{}',3,'2022-05-11 15:51:05','2022-05-11 15:51:05',90),(2581,'#تم الانتهاء من موزاييك الواجهه .\r\n#تم الانتهاء من السيجما الواجهه .\r\n#تم الانتهاء من اعمال الصبغ الحمايه وتم فك السقاله.\r\n# تم الانتهاء من سحب الوايرات الكهرباء باقي سحب وايرات الستالايت والكاميرات','a:0:{}',3,'2022-05-11 15:52:33','2022-05-11 15:52:33',90),(2582,'#جاري فك سقف الاول .','a:0:{}',3,'2022-05-11 15:53:13','2022-05-11 15:53:13',94),(2583,'_ جاري اعمال النجارة لاعمدة الدور الثاني \r\n_ تم الانتهاء من اعمال رفع حديد الاعمدة','a:0:{}',3,'2022-05-11 15:53:47','2022-05-11 15:53:47',73),(2584,'- جاري اعمال شربت سيراميك الدور الثاني \r\n- جاري التجهيز لاعمال الصبغ النهائي','a:0:{}',3,'2022-05-11 15:54:29','2022-05-11 15:54:29',74),(2585,'_جاري تصنيع بوكسات الشتر للدرايش\r\n_ جاري اعمال تمديدات الصحي\r\n- جاري اعمال تمديدات الكهرباء','a:0:{}',3,'2022-05-11 15:55:07','2022-05-11 15:55:07',75),(2586,'_ تم الانتهاء من اعمال الحدادة \r\n-جاري اعمال تقفيل النجارة للاعمدة','a:0:{}',3,'2022-05-11 15:55:32','2022-05-11 15:55:32',83),(2587,'_ تم صب الاعمده\r\n- جاري اعمال النجارة للسقف','a:0:{}',3,'2022-05-11 15:55:54','2022-05-11 15:55:54',112),(2588,'تم صب الاعمدة\r\n-جاري اعمال النجارة للسقف','a:0:{}',3,'2022-05-11 15:56:22','2022-05-11 15:56:22',88),(2589,'جاري تشغيل المكائن','a:0:{}',3,'2022-05-11 15:56:55','2022-05-11 15:56:55',103),(2590,'جاري اعمال نجارة وحدادة الشناجات','a:0:{}',3,'2022-05-11 15:57:17','2022-05-11 15:57:17',139),(2591,'جاري اعمال سحب المياه','a:0:{}',3,'2022-05-11 15:57:41','2022-05-11 15:57:41',162),(2592,'جاري اعمال مباني الاول \r\nوجاري اعمال نجارة سقف بيت الدرج \r\nجاري مباني الدور الاول','a:0:{}',3,'2022-05-11 15:58:02','2022-05-11 15:58:02',47),(2593,'جاري اعمال الحداده وتسليم المكتب الهندسي لسقف الدور الارضي','a:0:{}',3,'2022-05-11 15:58:54','2022-05-11 15:58:54',89),(2594,'جاري اعمال نجارة سقف الدور الاول','a:0:{}',3,'2022-05-11 15:59:17','2022-05-11 15:59:17',51),(2595,'تمت صب اعمدة الاول والفك وجاري اعمال نجارة سقف الاول','a:0:{}',3,'2022-05-11 16:00:33','2022-05-11 16:00:33',51),(2596,'جاري اعمال مباني الدور السطح وتمت اعمال نظافة الدور الثاني لبدء الدستور ح','a:0:{}',3,'2022-05-11 16:01:04','2022-05-11 16:01:04',107),(2597,'جاري اعمال تكسير لتمديدات الكهربا وتمت اعمال التمديدات الصحية التغذية والصرف و متبقي الشبكه','a:0:{}',3,'2022-05-11 16:01:39','2022-05-11 16:01:39',109),(2598,'جاري اعمال الشربت و تم توريد الالومنيوم وجاري اعمال التركيب','a:0:{}',3,'2022-05-11 16:02:33','2022-05-11 16:02:33',113),(2599,'تمت اعمال حدادة سقف الارضي \r\n وجاري اعمال صحي كهرباء','a:0:{}',3,'2022-05-11 16:03:22','2022-05-11 16:03:22',89),(2600,'تم اضافة صور جديدة في صور القسيمه','a:0:{}',3,'2022-05-12 09:28:52','2022-05-12 09:28:52',110),(2601,'تم اضافة صور جديده في صور القسيمة','a:0:{}',3,'2022-05-12 09:30:26','2022-05-12 09:30:26',154),(2602,'تم اضافة صور جديده في صور القسيمه','a:0:{}',3,'2022-05-12 09:31:32','2022-05-12 09:31:32',92),(2603,'تم اضافة صور جديده في صور القسيمه','a:0:{}',3,'2022-05-12 09:33:01','2022-05-12 09:33:01',148),(2604,'تم اضافة صور جديدة في صور القسيمه','a:0:{}',3,'2022-05-12 09:37:56','2022-05-12 09:37:56',44),(2605,'تم اضافة صور جديدة في صور القسيمه','a:0:{}',3,'2022-05-12 09:38:41','2022-05-12 09:38:41',43),(2606,'تم اضافة صور جديدة في صور القسيمه','a:0:{}',3,'2022-05-12 09:41:13','2022-05-12 09:41:13',42),(2607,'تم اضافة صور جديدة في صور القسيمه','a:0:{}',3,'2022-05-12 10:21:44','2022-05-12 10:21:44',140),(2608,'تم اضافة صور جديدة في صور القسيمه','a:0:{}',3,'2022-05-12 13:12:33','2022-05-12 13:12:33',35),(2609,'تم اضافة صور جديدة في صور القسيمه','a:0:{}',3,'2022-05-12 13:13:25','2022-05-12 13:13:25',33),(2610,'تم اضافة صور جديدة في صور القسيمه','a:0:{}',3,'2022-05-12 13:16:42','2022-05-12 13:16:42',71),(2611,'تم اضافة صور جديدة في صور القسيمه','a:0:{}',3,'2022-05-12 13:20:06','2022-05-12 13:20:06',62),(2612,'تم اضافة صور جديدة في صور القسيمه','a:0:{}',3,'2022-05-12 13:21:03','2022-05-12 13:21:03',58),(2613,'تم اضافة صور جديدة في صور القسيمه','a:0:{}',3,'2022-05-12 13:28:20','2022-05-12 13:28:20',114),(2614,'تم اضافة صور جديدة في صور القسيمه','a:0:{}',3,'2022-05-12 13:28:58','2022-05-12 13:28:58',46),(2615,'تم اضافة صور جديدة في صور القسيمه','a:0:{}',3,'2022-05-12 13:30:37','2022-05-12 13:30:37',91),(2616,'تم اضافة صور جديدة في صور القسيمه','a:0:{}',3,'2022-05-12 13:31:14','2022-05-12 13:31:14',95),(2617,'تم اضافة صور جديدة في صور القسيمه','a:0:{}',3,'2022-05-13 11:50:26','2022-05-13 11:50:26',165),(2618,'تم اضافة صور جديدة في صور القسيمه','a:0:{}',3,'2022-05-13 11:52:37','2022-05-13 11:52:37',159),(2619,'تم  الانتهاء من اعمال الخنزيره \r\nتم تسليمها للمهندس /سالم (مكتب افكار) \r\nتم تحديد اماكن الخزان والبياره \r\n\r\nعمل تحت التنفيذ\r\nحرف الخزان والبياره جاري التنفيذ','a:0:{}',3,'2022-05-14 16:37:19','2022-05-14 16:37:19',172),(2620,'تم الانتهاء من اعمال نجارة سقف الدور الثاني\r\nتم نزول علامات التكييف اليوم\r\nبانتظار طلبية الصحي لرفع بايبات سقف الثاني\r\nغدا نزول الحداد لبداية اعمال حدادة سقف الدور الثاني\r\nتم فك سقف الدور الارضي وجاري الترتيب لتنظيفه لبداية اعمال المباني\r\nجاري التجهيز لفك سقف الاول\r\nتم الانتهاء من اعمال نظافة حول القسيمة ودفان حوائط السرداب','a:0:{}',3,'2022-05-14 17:24:35','2022-05-14 17:24:35',49),(2621,'تم الانتهاء من اعمال سحب المادة الرابطة لحوائط السرداب بعد تغسيلها جيدا بالماء\r\n\r\nتم الانتهاء من اعمال صب الفوم لكامل القسيمة\r\n وجاري عمل طبقة المساح تمهيدا لدهانها بالزفتة واستكمال باقي مراحل المساح\r\n\r\nتم سحب جميع وايرات الخطوط الرئيسية للديبيهات كل الادوار والسخانات والمصعد وكل مكاين التكييف\r\nجاري اعمال سحب الوايرات الداخلية للاضاءات والبلاكات\r\n\r\nجاري اعمال المساح الداخلي\r\n\r\nتم الانتهاء من اعمال التسكير ودق الشبك داخليا والطرطشة الداخلية \r\n\r\nتم الانتهاء من اعمال تمديدات الصحي بالقسيمة\r\n\r\nتم الانتهاء من اعمال تمديد بايبات الترموستات والدرين والغاز للتكييف\r\n\r\nتم اعتماد مكان كتاوت الوزارة من طرفه وتم تركيبه\r\n\r\nتم التشييك على اعمال التمديدات بالمطابخ من طرف مندوب شركة المطابخ  ب ٧ مطابخ بالقسيمة\r\n\r\nتم الانتهاء من اعمال تمديدات الكهرباء قبل المساح\r\n\r\nتم الانتهاء من اعمال سحب جميع خطوط الكهرباء الرئيسية للقسيمة الخاصة بكل لوحات التوزيع والسخانات والمصعد وكل مكاين التكييف لكامل القسيمة\r\nتم بناء السيفونات المخفية وكذلك تم عمل فتحات دكتات التكييف والراجع في الطوف حسب تعليم شركة التكييف\r\n\r\nتم الانتهاء من تركيب داكت التكييف','a:0:{}',3,'2022-05-14 17:27:02','2022-05-14 17:27:02',129),(2622,'تم صب قاعدة المصعد وحوائط بئر المصعد ١٩ م٣\r\n\r\nتم الانتهاء من اعمال عازل القاعدة قبل دفانها\r\n\r\nتم رفع ماكينة سحب المياه من اسفل القسيمة للشارع \r\n\r\nتم عمل خطوط سحب المياه المدفونه والمخفية \r\n\r\nجاري اختبار خطوط سحب المياه بعد ترحيلها ودفانها \r\n\r\nجاري التنسيق لاعمال دفان قاعدة المصعد وتظبيط مناسيب الارضية ودحلها ورش المبيد والنايلون وصبة النظافة\r\n\r\nتم توصيل مياه الوزارة للقسيمة','a:0:{}',3,'2022-05-14 17:28:01','2022-05-14 17:28:01',155),(2623,'تم الانتهاء من اعمال تركيب الاطقم الصحية وسيستم السخانات والمضخات والفلاتر والتانكات وتوصيلها وتشغيل المياه في القسيمة لله الحمد \r\n\r\nتم تنزيل بعض النواقص وتم تركيبها\r\n\r\nتم تركيب البوكسات المطرية لصناديق الكهرباء\r\n\r\nتم تجهيز القسيمة لفحص الكهرباء \r\n\r\nتم تركيب السلم الحديد على بيت الدرج\r\n\r\nتم التواصل مع شركة المصاعد وتم الاستجابة سريعا وتوريد الماكينة وتم الانتهاء من تركيبها\r\n\r\nتم اخباونا من شركة التكييف بتوريد وتركيب الديفيوزرات يوم ٥/٢٥\r\n\r\nتم توريد مكاين التكييف للموقع بانتظار توصيلهم\r\n\r\nتم اعتماد القسيمة بالبلدية\r\n\r\nبانتظار تحديد موعد فحص هذا الاسبوع بإذن الله\r\n\r\nتم تركيب باب الحمام الناقص من سديم\r\n\r\nتم تركيب الجام الاضافي الدرابزين الخارجي \r\n\r\nتم توصيل خط المياه للقسيمة \r\n\r\nتم توصيل خط الصرف للقسيمة','a:0:{}',3,'2022-05-14 17:30:16','2022-05-14 17:30:16',134),(2624,'تم صب سقف اعمده الدور الارضى \r\nوتم الانتهاء من اعمال نجاره سقف الدور الارضى  وسيتم نزول الحداد باكر','a:0:{}',3,'2022-05-14 17:31:45','2022-05-14 17:31:45',61),(2625,'تم الانتهاء من نجاره وحداده سقف السرداب وتم تركيب الهوردى اليوم وسيتم تكمله الحداده بمنطقه الهوردى باكر','a:0:{}',3,'2022-05-14 17:33:23','2022-05-14 17:33:23',119),(2626,'تم صب اعمده الدور الارضى وتم فك نجاره الاعمده وسيتم البدء  باعمال نجاره سقف الدور الارضى باكر','a:0:{}',3,'2022-05-14 17:34:03','2022-05-14 17:34:03',147),(2627,'تم صب سقف الدور الاول  وسيتم البدء باعمال نجاره اعمده بيت الدرج باكر','a:0:{}',3,'2022-05-14 17:34:34','2022-05-14 17:34:34',149),(2628,'تم  الانتهاء من مبانى ونجاره سقف بيت الدرج \r\nوجارى اعمال مبانى الدور الارضى \r\nوتم عمل دستور مبانى الدور الاول','a:0:{}',3,'2022-05-14 17:35:03','2022-05-14 17:35:03',63),(2629,'تم صب القواعد وتم صب الرقابى اليوم','a:0:{}',3,'2022-05-14 17:35:26','2022-05-14 17:35:26',156),(2630,'- تم الانتهاء من الهيكل\r\n- تم عمل بوابة عمود مع جسر ف مدخل المطبخ .\r\n- إزالة طوفة بالدور الاول .','a:0:{}',3,'2022-05-14 19:10:55','2022-05-14 19:10:55',58),(2631,'-تم الانتهاء من اعمال نجارة وحدادة بيت الدرج.','a:0:{}',3,'2022-05-14 19:11:16','2022-05-14 19:11:16',118),(2632,'-تم الانتهاء من اعمال الهيكل الاسود .\r\nتم نظافة القسيمة بالكامل .','a:0:{}',3,'2022-05-14 19:11:34','2022-05-14 19:11:34',62),(2633,'-تم الانتهاء من اعمال السيراميك للمطبخ بالدور الارضي.\r\n-جاري اعمال السيراميك الحوائط بالدور الثاني.\r\nالتكييف\r\n-تم تركيب مكائن التكييف.\r\n-تم الانتهاء من تركيب دكت التكييف.','a:0:{}',3,'2022-05-14 19:12:03','2022-05-14 19:12:03',46),(2634,'تم الانتهاء من فك بيت الدرج.\r\nتم الانتهاء من اعمال المباني للدور الاول \r\n-تم الانتهاء من مباني بين الدرج.','a:0:{}',3,'2022-05-14 19:12:23','2022-05-14 19:12:23',64),(2635,'-جاري اعمال نجارة اعمدة بيت الدرج \r\n\r\n- تم الانتهاء من حدادة اعمدة  بيت الدرج \r\n\r\n- تم حجز خرسانة يوم الاثنين القادم ان شاء الله \r\n\r\n- جاري اعمال مباني الدور الاول \r\n\r\n- تم الانتهاء من اعمال مباني الدور الارضي حتي مستوي الروابط','a:0:{}',3,'2022-05-14 20:27:50','2022-05-14 20:27:50',95),(2636,'- جاري  اعمال مباني الدور الارضي','a:0:{}',3,'2022-05-14 20:28:16','2022-05-14 20:28:16',114),(2637,'- غدا بدء اعمال مباني الدور الاول','a:0:{}',3,'2022-05-14 20:28:33','2022-05-14 20:28:33',39),(2638,'-تم صب  اعمدة الدور الاول \r\n\r\n- جاري اعمال نجارة سقف الدور الارضي','a:0:{}',3,'2022-05-14 20:28:53','2022-05-14 20:28:53',35),(2639,'- تم الانتهاء من اعمال الهيكل الاسود \r\n\r\n- تم الانتهاء اعمال  مباني الدور الاول  \r\n\r\n- تم الانتهاء من مباني السطح والدروة \r\n\r\n- تم  صب الدروة والاعتاب','a:0:{}',3,'2022-05-14 20:29:18','2022-05-14 20:29:18',33),(2640,'-جاري اعمال مباني الدور الاول \r\n\r\n\r\n- تم الانتهاء من مباني السطح والدروة','a:0:{}',3,'2022-05-14 20:29:35','2022-05-14 20:29:35',91),(2641,'- تم الانتهاء من حفر القواعد اليوم','a:0:{}',3,'2022-05-14 20:29:55','2022-05-14 20:29:55',163),(2642,'- تم الانتهاء من المساح الناعم الداخلي و الخارجي.\r\n- تم الانتهاء من عمل الأساس و السيجما.\r\n- تم الانتهاء من عمل الحماية و جاري فك السقالة.\r\n- تم تنظيف القسيمة و تجهيز كل مزاريب الصرف قبل بدء العازل.\r\n- تم صب الفوم بالحمامات و المطابخ و البلكونات و الأسطح.','a:0:{}',3,'2022-05-14 21:20:23','2022-05-14 21:20:23',142),(2643,'- تم إنهاء جميع أعمال الديكور بالقسيمة.\r\n- تم الانتهاء من تركيب سيراميك الأرضيات.\r\n- تم الانتهاء من تركيب النعلات و الشربتة.\r\n- تم توريد و تركيب البراطيش الداخلية و الخارجية.\r\n- تم الانتهاء من تركيب الدرج.\r\n- تم الانتهاء من تركيب فواصل النعلات و عمل المساح.\r\n- تم توريد المواد المطلوبة لاستكمال أعمال الصبغ.','a:0:{}',3,'2022-05-14 21:22:01','2022-05-14 21:22:01',127),(2644,'- تم الانتهاء من عمل سكينة المعجون  الثالثة و الصنفرة.\r\n- تم الانتهاء من تركيب سيراميك الأرضيات و الدرج.\r\n- تم تركيب المكاين الداخلية و عمل اللحامات.\r\n- تم تقفيل ديكور الحمامات بعد عمل لحامات مكاين التكييفات الداخلية.\r\n- تم عمل فتحات السبوتلايت و الدفيوزر و الراجع.\r\n- تم الانتهاء من عمل البطانة.\r\n- تم الانتهاء من العمل بالحوش الخارجي بعد انتهاء تركيب سيراميك المسبح.\r\n- تم الانتهاء من تركيب الأبواب الداخلية.\r\n- تم الانتهاء من تركيب أبواب الخدمات الألمونيوم.','a:0:{}',3,'2022-05-14 21:22:58','2022-05-14 21:22:58',125),(2645,'غدا نهايه اعمال نجاره سقف الدور الاول واليوم بدايه التجهيز لاعمال الحداده \r\nوجاري تسكين بناءً طابوق','a:0:{}',3,'2022-05-14 21:23:51','2022-05-14 21:23:51',143),(2646,'-   تم  صب الدور الثاني\r\nوتم صب اعمده بيت الدرج \r\nوتم وصول الطابوق الابيض بفضل الله  \r\nوبدايه اعمال الطابوق سوف تكون تحت جسور بيت الدرج','a:0:{}',3,'2022-05-14 21:24:34','2022-05-14 21:24:34',111),(2647,'تم بفضل الله انتهاء اعمال الدور الثاني و بيت الدرج ان شاءالله \r\nوالهيكل  خلال الاسبوع الجاري ان شاء الله \r\nوبدايه وضع اعمال الصحي الداخليه \r\nوتم صب الطبانات فوق الدراوي','a:0:{}',3,'2022-05-14 21:25:19','2022-05-14 21:25:19',36),(2648,'انتهاء اعمال نجاره سقف السرداب \r\nوتم التنسيق مع كافه الخدمات (تكييف -صحي - تهويه -كهرباء) وتنضيف السقف )\r\nوقرب الانتهاء من اعمال الحداده بعد غدا   ان شاءالله','a:0:{}',3,'2022-05-14 21:25:51','2022-05-14 21:25:51',140),(2649,'- تم  بفضل الله الانتهاء من صب الارضيه مع كافه الخدمات من صحي \r\nوبدايه اعمال نجاره اعمده الدور الارضي','a:0:{}',3,'2022-05-14 21:26:23','2022-05-14 21:26:23',154),(2650,'- تم الانتهاء اعمال بابيات التكييف ومراجعه اماكن الجاك \r\nغدا نهايه التكسير للكهرباء والبدء في التمديدات للكهرباء والصحي','a:0:{}',3,'2022-05-14 21:27:47','2022-05-14 21:27:47',42),(2651,'تم بفضل الله نهايه اعمال النجاره الشناج اعمال الحداده  وغدا تسليم الاستشاري واعمال تاسيس الصحي والكهرباء وبغد غدا الصب ان شاء الله','a:0:{}',3,'2022-05-14 21:28:15','2022-05-14 21:28:15',159),(2652,'تم بفضل الله الانتهاء اعمال نجاره كرسي الشناج والصب غدا ان شا الله','a:0:{}',3,'2022-05-14 21:28:51','2022-05-14 21:28:51',164),(2653,'تم صب  القواعد وانتهاء  اعمال رقاب الاعمده وعزل القواعد والمصعد \r\nوتم الانتهاء من اعمال مباني الدفان \r\nوغدا نزول الطبقه الاخيره من الدفان ان شاء الله والتجهيز لاعمال كرسي الشناج','a:0:{}',3,'2022-05-14 21:29:26','2022-05-14 21:29:26',165),(2654,'* تم الانتهاء من اعمال حداده سقف الدور الاول وباكر صب السقف باذن لله  \r\n* تم الانتهاء من فك سقف الدور الارضى وتنظيف الدور','a:0:{}',3,'2022-05-15 17:11:44','2022-05-15 17:11:44',148),(2655,'* تم صب وفك رقابى اعمده وبعد ياكر عزلها \r\n* جارى التنسيق لعمل مبانى الدفان','a:0:{}',3,'2022-05-15 17:12:27','2022-05-15 17:12:27',161),(2656,'* تم تركيب الابوابً الخرجيه وف انتظار دخول التيار . \r\n* تم الانتهاء من تركيب الجام لجميع الدرايش  \r\n* تم الانتهاء من تركيب رخام الدرج  الداخلى وتم الانتهاء من مساح جانب الدرج والانتهاء من تركيب رخام الدرج الخارجى .\r\n* تم الانتهاء من اعمال الشربتة \r\n* ف انتظار نزول الجام للدرايش  \r\n* تم الانتهاء تركيب سيراميك بالدور الاول وشقه السطح . \r\n* تم الانتهاء من تركيب سيراميك الدور الارضى.\r\n* تم الانتهاء من تقفيل الديكور للمكاين الداخلية \r\n* تم الانتهاء من تفتيح اماكن الاسبوتات والدفيوزرات \r\n* تم الانتهاء من  تركيب سيراميك  حوائط الحمامات والمطابخ للدور الارضى والاول والسطح\r\n* تم الانتهاء من اعمال  التهويه\r\n* تم الانتهاء من حف وسحب سكنتين معجون للطوف \r\n* تم الانتهاء من توصيل  المكائن الداخلية \r\n* تم الانتهاء من اعمال التكيف الجانبي للصالة والديوانية.وتقفيل الديكور \r\n* تم تركيب سلم الحديد لبيت الدرج \r\nمتبقى نزول الالمونيوم ومكاين التكيف والاسكاى لايت ودخول التيار المطلاع .','a:0:{}',3,'2022-05-15 17:13:52','2022-05-15 17:13:52',43),(2657,'* تم الانتهاء من صب السكريت للتسطح والارتدادات \r\n*  متبقى عمل سجيما للارتدادت وسور السطح وانهاء كافه الاعمال \r\n* تم الانتهاء من عمل النعلات \r\n*  تم  الانتهاء من اعمال سحب الوايرات\r\n* تم الانتهاء من اعمال الحماية لكامل القسيمة بالخارج وتركيب شترات التهويه \r\n* تم الانتهاء من فك السقالة وتنظيف القسيمة \r\n* جارى الانتهاء من تركيب الداكت','a:0:{}',3,'2022-05-15 18:00:14','2022-05-15 18:00:14',38),(2658,'* باكر البداء  ف اعمال الحماية للقسيمة \r\n* جارى  اعمال الحف وسحب سكنتين معجون للطوف . \r\n* تم الانتهاء من  اعمال السيجما    \r\n* جارى الانتهاء من تركيب سيراميك طوف الحمامات والمغاسل . \r\n* تم نزول الداكت مطلوب تركيبة حاجه متعبه بصراحه مبلغ بيه من اكتر من شهرين للبداء ب اعمال سحب الوايرات   ..\r\n* تم الانتهاء من صب فوم لكامل للحمامات \r\n*تم الانتهاء من اعمال تاسيس الكهرباء \r\n* تم الانتهاء من اعمال الشبكة المعلقة \r\n* تم الانتهاء من اعمال تمديد الصرف للدور الارضى والدور الاول والسطح \r\n* تم الانتهاء من تمديد بابيات النحاس \r\n* تم الانتهاء من تاسيس الترومستات','a:0:{}',3,'2022-05-15 18:01:35','2022-05-15 18:01:35',44),(2659,'* بعد باكر نزول المساح باذن لله\r\n* تم الانتهاء من عمل طبقه مساحً فوق الطربال . \r\nتم تركيب بوكسات الشتر لكامل القسيمة \r\n* تم حرق طربال لكامل الحمامات وتم الاختبار لمده ثلاث ايام \r\n*تم الانتهاء من صب فوم للحمامات \r\n* تم  الانتهاء من اعمال تركيب الشبكة المعلقة \r\n* تم الانتهاء من عمل  بوووج لكامل القسيمة \r\n*تم الانتهاء من تمديد بايبات الصرف \r\n* تم الانتهاء من تاسيس اعمال الكهرباء  \r\n* تم الانتهاء من تمديد بايبات النحاس والترومستات','a:0:{}',3,'2022-05-15 18:02:06','2022-05-15 18:02:06',40),(2660,'* باكر البداء ب اعمال تكسير وتاسيس الكهرباء \r\n* متبقى صب الطابنات لحين الانهاء من اعمال الاقواس وصبها مره واحده\r\n* تم طلب تمديد بايبات النحاس والترومستات \r\n* تم الانتهاء  اعمال بناء بيت الدرج وتقفيل الواجهه متبقى صب الاقواس \r\n* تم الانتهاء من اعمال بناء الدور الارضى \r\n* تم الانتهاء من اعمال بناء الدور الاول','a:0:{}',3,'2022-05-15 18:03:11','2022-05-15 18:03:11',110),(2661,'* تم الانتهاء من اعمال حداده اعمده الدور الارضى وتسليمها للاستشارى \r\n*جارى تقفيل الاعمده وتجهيزها للصب','a:0:{}',3,'2022-05-15 18:04:57','2022-05-15 18:04:57',151),(2662,'*تم الانتهاء من اعمال بناء بيت الدرج\r\n*جارى اعمال نجاره  سقف بيت الدرج \r\n* جارى الانتهاء من اعمال بناء الدور الارضى بعد صبدالعتب \r\n* تم الانتهاء من بناء الدور الاول  \r\n* جارى اعمال بناء الدور الثانى','a:0:{}',3,'2022-05-15 18:05:21','2022-05-15 18:05:21',92),(2663,'تم عمل الملاحظات الموقعية لطلب الفحص','a:0:{}',3,'2022-05-15 18:12:59','2022-05-15 18:12:59',97),(2664,'تم أخذ قياسات الشتر لتصنيعه','a:0:{}',3,'2022-05-15 18:14:21','2022-05-15 18:14:21',76),(2665,'جاري تركيب الديكور ..\r\nتم تركيب دكتات التكييف وتم إرسال النواقص لشركة كاظمة\r\nالانتهاء من سحب الوايرات','a:0:{}',3,'2022-05-15 18:18:34','2022-05-15 18:18:34',80),(2666,'جاري صبغ القسيمة الربع لمعة تم توريد السيستم وفحص القسيمة','a:0:{}',3,'2022-05-15 18:19:13','2022-05-15 18:19:13',81),(2667,'جاري اعمال مباني الدور السطح وتمت اعمال نظافة الدور الثاني لبدء الدستور','a:0:{}',3,'2022-05-15 18:20:33','2022-05-15 18:20:33',107),(2668,'جاري اعمال تكسير لتمديدات الكهربا \r\nوتمت اعمال التمديدات الصحية التغذية والصرف \r\nو متبقي الشبكه','a:0:{}',3,'2022-05-15 18:21:04','2022-05-15 18:21:04',109),(2669,'جاري اعمال تركيب رخام الدرج\r\n وجاري اعمال الشربت و تم توريد الالومنيوم وجاري اعمال التركيب \r\nو جاري اختيار الابواب الخارجية والداخليه و المصعد','a:0:{}',3,'2022-05-15 18:21:46','2022-05-15 18:21:46',113),(2670,'جاري اعمال مساح ناعم خارجي','a:0:{}',3,'2022-05-15 18:22:18','2022-05-15 18:22:18',137),(2671,'> مساح داخلي..\r\nتم الانتهاء من المساح الناعم\r\n\r\n> خارجي...\r\n⁩تم الانتهاء من عمل السيجما والحماية وباقي الاسوار\r\n\r\n> كهرباء..\r\nتم الانتهاء من سحب ويرات\r\n \r\n> سيراميك..\r\nتم الانتهاء من تركيب حوائط السيراميك باقي  تركيب  الحمام الماستر \r\n\r\nتم تركيب ارضيه الثاني والاول\r\nوجاري الشربته  \r\nوجاري تركيب  الارضي \r\nوجاري المساح في السرداب \r\n\r\n> ديكور..\r\nتم الانتهاء من تركيب الديكور \r\n\r\n\r\n> صبغ..\r\nتم الانتهاء من عمل المعجون','a:0:{}',3,'2022-05-15 18:25:09','2022-05-18 10:07:22',115),(2672,'كهرباء\r\nجاري اعمال تركيب البوكسات والديبيهات \r\n\r\nصحي\r\nجاري تمديد المجاري المعلقه \r\nوالتغذيه \r\n\r\nتكييف\r\nتم تركيب الريزرات الخارجيه\r\n\r\nمساح\r\nتم  عمل البؤج لتركيب بوكسات الكهرباء\r\nبوكسات شتر\r\n\r\nجاري تركيب بوكسات الشتر⁩⁩⁩','a:0:{}',3,'2022-05-15 18:27:24','2022-05-15 18:27:24',86),(2673,'متبقي يومين مباني بالقسيمه بإذن الله .\r\nويتم تقفيلها لعمل إنهاء إشراف .\r\nجار فك الطبانات وتنظيف القسيمة من الاخشاب .','a:0:{}',3,'2022-05-15 18:28:31','2022-05-15 18:28:31',87),(2674,'جار تركيب سيراميك ارضيات الحمامات والمطابخ .\r\nجار أعمال مساح الارضيات بالصالات والغرف .\r\nجار تركيب ديكور الحمامات والمطابخ .\r\nتم طلب مكاين التكييف الداخليه.','a:0:{}',3,'2022-05-15 18:28:56','2022-05-15 18:28:56',128),(2675,'تم الانتهاء من نجارة وحدادة الاعمدة وبانتظار استلام مهندس الاشراف غدا بإذن الله.','a:0:{}',3,'2022-05-15 18:29:30','2022-05-15 18:29:30',138),(2676,'جارى الانتهاء من اعمال الصبغ النهائي\r\nجارى التواصل مع شركة نظافة','a:0:{}',3,'2022-05-15 18:29:56','2022-05-15 18:29:56',71),(2677,'تم الانتهاء من تركيب الاطقم الصحية والخزانات \r\nفى انتظار توريد ابواب الخدمات والابواب الرئيسية\r\nتم قص فتحات الاضاءة وفتحات التكييف وفى انتظار تركيب الدفيوزرات والجريلات','a:0:{}',3,'2022-05-15 18:30:20','2022-05-15 18:30:20',72),(2678,'تم الانتهاء من تركيب الومنيوم الدرايش في انتظار تركيب الجام','a:0:{}',3,'2022-05-15 18:30:39','2022-05-15 18:30:39',70),(2679,'تم دخول التيار الكهربائي وجارى تشغيل مكاين التكييف','a:0:{}',3,'2022-05-15 18:31:03','2022-05-15 18:31:03',69),(2680,'تم الانتهاء من اعمال التكسير وتركيب البوكسات الدور الارضى والاول','a:0:{}',3,'2022-05-15 18:31:24','2022-05-15 18:31:24',67),(2681,'تم الانتهاء من اعمال الديكور متبقي الحمامات والمطابخ \r\nجارى الانتهاء من سيراميك الحوائط','a:0:{}',3,'2022-05-15 18:31:44','2022-05-15 18:31:44',66),(2682,'جارى اعمال مساح الارضيات \r\nتم الانتهاء من اعمال سيراميك الحوائط \r\nتم الانتهاء من اعمال الديكور متبقي الحمامات بعد تركيب مكاين التكييف الداخلية','a:0:{}',3,'2022-05-15 18:32:03','2022-05-15 18:32:03',65),(2683,'تم صب الارضية للمسطحات الإضافية \r\nتم الانتهاء من اعمال الطرطشة الخارجية','a:0:{}',3,'2022-05-15 18:32:29','2022-05-15 18:32:29',68),(2684,'_تم الانتهاءمن اعمال النجارة لاعمدة الدور الثاني وجارى التجهيز للصب غدا \r\n_تم الانتهاء من اعمال تشوين الطابوق بالدور الارضي وتم البدء اليوم باعمال مباني دستور الدور الارضي \r\n- تم الانتهاء من فك شدة سقف الدور الاول وجار اعمال نظافة الدور للتجهز لاعمال المباني','a:0:{}',3,'2022-05-15 18:33:23','2022-05-15 18:33:23',73),(2685,'-جاري اعمال شربت سيراميك  بالادوار وجارى عمل جميع النعلات المتبقيه والروشتات  \r\n- جاري التجهيز لاعمال الصبغ النهائي\r\n- تم رفع معامله ايصال التيار وفى انتظار اعمال الفحص\r\n- تم التجهيز لطلب سيستم السخانات \r\n- فى انتظار توريد الابواب الخارجية يوم ٥/٢٥','a:0:{}',3,'2022-05-15 18:33:52','2022-05-15 18:33:52',74),(2686,'_جاري تصنيع بوكسات الشتر للدرايش\r\n_ جاري اعمال تمديدات الصحي\r\n- جاري اعمال تمديدات الكهرباء','a:0:{}',3,'2022-05-15 18:34:20','2022-05-15 18:34:28',75),(2687,'_ جارى اعمال صب اعمدة  الدور الاول \r\n-جاري اعمال فك سقف الدور الارضي','a:0:{}',3,'2022-05-15 18:34:48','2022-05-15 18:34:48',83),(2688,'- جارى استكمال تطبيق نجارة سقف بيت الدرج  \r\n- جاري اعمال تجهيز  حدادة للسقف','a:0:{}',3,'2022-05-15 18:35:14','2022-05-15 18:35:14',112),(2689,'- جارى استكمال تطبيق نجارة سقف الدور الثاني  \r\n- جاري اعمال تجهيز حدادة  للسقف','a:0:{}',3,'2022-05-15 18:35:33','2022-05-15 18:35:33',88),(2690,'#تم الانتهاء من تركيب الجريلات.\r\n#تم الانتهاء من توصيل المكاين الخارجيه والداخليه \r\n#تم التواصل مع الدروازه لتحديد مع نزول الابواب الخدمات والرئيسية وبانتظار نزولهم.\r\n#بانتظار نزول الابواب الخارجيه \r\n#تم التواصل مع شركه الابواب الداخليه لتاكيد موعد النزول اخبروني بعد نزول الابواب الألومنيوم .','a:0:{}',3,'2022-05-15 18:37:45','2022-05-15 18:37:45',99),(2691,'# تم الانتهاء من اعمال الديكور والصبغ والسيراميك .\r\n# جاري اعمال الكهرباء تركيب المخفي بالحمامات  \r\n#تم تشغيل التكييف \r\n# تم مسح دكتات التكييف \r\n#تم الانتهاء من الصبغ الايطالي .\r\n#تم الانتهاء من المساح الخارجي للمسبح.\r\n# جاري اعمال حماية للسيجما  .','a:0:{}',3,'2022-05-15 18:40:31','2022-05-15 18:40:31',101),(2692,'#تم الانتهاء من تركيب ديكور الارضي وجاري السرداب.\r\n# جاري تركيب رخام الدرج.\r\n#تم الانتهاء من تركيب سيراميك  الارضيات بالسرداب.','a:0:{}',3,'2022-05-15 18:40:52','2022-05-15 18:40:52',104),(2693,'#تم الانتهاء من المساح الناعم داخلي و السيجما خارجي عدا الواجهة الامامية تم عملها اساس لصبغها سان ماركو \r\n#تم الانتهاء من تركيب الدكتات .\r\n# جاري الاتفاق مع شركة الشترات\r\n# تمحصر وطلب الوايرات لسحب الوايرات .\r\n#تم عمل مباني الريزرات.','a:0:{}',3,'2022-05-15 18:41:21','2022-05-15 18:41:21',117),(2694,'#تم الانتهاء من تركيب الريزرات.\r\n#تم الانتهاء من تركيب الدكتات \r\n#تم الانتهاء من عمل ٢سكينه معجون \r\n#جاري التجهيز للعازل وصب الفوم يوم الخميس .\r\n#تم الانتهاء من طرطرشة الحمامات والمطابخ .\r\n# تم مساح الاسمنت بورد بالواجهة الامامية  .','a:0:{}',3,'2022-05-15 18:41:49','2022-05-15 18:41:49',121),(2695,'#تم الانتهاء من الخلاطات المخفيه وتركيب السيفونات المخفيه .\r\n#تم الانتهاء من اعمال تمديدات الكهرباء .\r\n#جاري اعمال المساح .\r\n# جاري اعمال الطرطشة ودق شبك بالواجهات','a:0:{}',3,'2022-05-15 18:42:26','2022-05-15 18:42:26',90),(2696,'#بانتظار نزول سيراميك الحوائط \r\n#تم الانتهاء من موزاييك الواجهه .\r\n#تم الانتهاء من السيجما الواجهه .\r\n#تم الانتهاء من اعمال الصبغ الحمايه وتم فك السقاله.\r\n# تم الانتهاء من سحب الوايرات الكهرباء باقي سحب وايرات الستالايت والكاميرات','a:0:{}',3,'2022-05-15 18:43:12','2022-05-15 18:43:12',55),(2697,'# جاري اعمال مباني الارضي .\r\n# تم فك سقف الاول .\r\n# جاري شد سقف الثاني بيت الدرج','a:0:{}',3,'2022-05-15 18:43:50','2022-05-15 18:43:50',94),(2698,'تم الانتهاء من تركيب الشتر \r\nوجاري تركيب القطع الصحيه \r\nوسوف يتم مساح مكائن التكييف','a:0:{}',3,'2022-05-15 18:48:24','2022-05-15 18:48:24',103),(2699,'تم تسليم الشناجات للمكتب الهندسي \r\n\r\nوالصب يوم الاربعاء ان شاء الله','a:0:{}',3,'2022-05-15 18:48:52','2022-05-15 18:48:52',139),(2700,'جاري اعمال سحب المياه\r\nانتظار الارض تجف لاستكمال اعمال الحفر','a:0:{}',3,'2022-05-15 19:14:13','2022-05-15 19:14:13',162),(2701,'جاري مباني الدور الاول \r\nوجاري اعمال حداده الدور سقف بيت الدرج','a:0:{}',3,'2022-05-15 19:16:30','2022-05-15 19:16:30',47),(2702,'توريد حجر الواجهات  الشركة ابلغت اخر الشهر التوريد \r\nجاري فتح اضاءات الكهرباء','a:0:{}',3,'2022-05-15 19:17:00','2022-05-15 19:17:00',57),(2703,'سقف الدور الارضي جاهز الصب \r\nوسوف يتم البدء في عمل الاعمال الاضافيه','a:0:{}',3,'2022-05-15 19:17:20','2022-05-15 19:17:20',89),(2704,'جاري اعمال نجارة سقف الدور الاول\r\nوجاري البدء في حدادة سقف الاول','a:0:{}',3,'2022-05-15 19:17:43','2022-05-15 19:17:43',51),(2705,'تم الانتهاء من نجاره سقف الدور الارضى وجارى اعمال الحداده وسيتم نزول علامات التكييف اليوم','a:0:{}',3,'2022-05-18 09:32:41','2022-05-18 09:32:41',61),(2706,'جارى اعمال نجاره سقف الدور الارضى','a:0:{}',3,'2022-05-18 09:33:29','2022-05-18 09:33:29',147),(2707,'تم صب اعمده بيت الدرج وتم تشوين الطابوق لعمل مبانى بيت الدرج قبل اعمال النجاره','a:0:{}',3,'2022-05-18 09:33:52','2022-05-18 09:33:52',149),(2708,'تم  الانتهاء من حداده سقف بيت الدرج وسيتم التسليم اليوم وتم حجز خرسانه للسقف يوم الخميس\r\nوجارى اعمال مبانى الدور الارضى','a:0:{}',3,'2022-05-18 09:34:21','2022-05-18 09:34:21',63),(2709,'تم نزول الطابوق والرمل والاسمنت لعمل مبانى الدفان والعمال لم ينزلو امس لظروف الجو وسيتم نزولهم اليوم','a:0:{}',3,'2022-05-18 09:34:48','2022-05-18 09:35:02',156),(2710,'نهايه اعمال نجاره سقف الدور الاول وغدابدايه التجهيز لاعمال الحداده','a:0:{}',3,'2022-05-18 09:35:37','2022-05-18 09:35:37',143),(2711,'تم  صب الدور الثاني وتم صب اعمده بيت الدرج وتم وصول الطابوق الابيض بفضل الله  وبدايه اعمال الطابوق سوف تكون تحت جسور بيت الدرج','a:0:{}',3,'2022-05-18 09:36:22','2022-05-21 22:30:25',111),(2712,'تم بفضل الله انتهاء اعمال الدور الثاني  و   بيت الدرج ان شاءالله والهيكل  خلال الاسبوع الجاري ان شاء الله وتم تاجيل  وضع اعمال الصحي الداخليه','a:0:{}',3,'2022-05-18 09:37:02','2022-05-18 09:37:02',36),(2713,'تم انتهاء اعمال نجاره وحداده سقف السرداب وتم التنسيق مع كافه الخدمات (تكييف -صحي - تهويه -كهرباء) والصب الخميس فجرا ان شاءالله','a:0:{}',3,'2022-05-18 09:37:28','2022-05-18 09:37:28',140),(2714,'نهايه  اعمال نجاره اعمده الدور الارضي \r\nوغدا بدايه اعمال الحداده ان شا الله','a:0:{}',3,'2022-05-18 09:37:48','2022-05-18 09:37:48',154),(2715,'- تم الانتهاء اعمال بابيات التكييف ومراجعه اماكن الجاك \r\nاليوم نهايه التكسير للكهرباء والبدء في التمديدات للكهرباء وقرب انتهاء الصحي بعد ان تم وصول اغراض الصحي والكهرباء \r\nوتم طلب باقي دكتات التكييف وبوكسات الشتر','a:0:{}',3,'2022-05-18 09:39:05','2022-05-18 09:39:05',42),(2716,'تم بفضل الله صب الشناجات واليوم العزل ان شاء الله','a:0:{}',3,'2022-05-18 09:39:26','2022-05-18 09:39:41',159),(2717,'تم صب كرسي الشناج واليوم بدايه اعمال نجاره الشناجات','a:0:{}',3,'2022-05-18 09:40:07','2022-05-18 09:40:07',164),(2718,'تم  نزول الطبقه الاخيره من الدفان ان شاء الله والتجهيز لاعمال كرسي الشناج اليوم ان شاء الله','a:0:{}',3,'2022-05-18 09:41:02','2022-05-18 09:41:02',165),(2719,'- تم الانتهاء من المساح الناعم الداخلي و الخارجي.\r\n- تم الانتهاء من عمل الأساس و السيجما.\r\n- تم الانتهاء من عمل الحماية و جاري فك السقالة.\r\n- تم تنظيف القسيمة و تجهيز كل مزاريب الصرف قبل بدء العازل.\r\n- تم صب الفوم بالحمامات و المطابخ و البلكونات و الأسطح.\r\n- تم عمل طبقة المساح فوق الفوم.','a:0:{}',3,'2022-05-18 09:46:31','2022-05-18 09:46:31',142),(2720,'- تم إنهاء جميع أعمال الديكور بالقسيمة.\r\n- تم الانتهاء من تركيب سيراميك الأرضيات.\r\n- تم الانتهاء من تركيب النعلات و الشربتة.\r\n- تم توريد و تركيب البراطيش الداخلية و الخارجية.\r\n- تم الانتهاء من تركيب الدرج.\r\n- تم الانتهاء من تركيب فواصل النعلات و عمل المساح.\r\n- تم توريد المواد المطلوبة لاستكمال أعمال الصبغ.\r\n- استكمال أعمال المعجون للحوائط و الديكور.','a:0:{}',3,'2022-05-18 09:47:38','2022-05-18 09:47:38',127),(2721,'- تم الانتهاء من عمل سكينة المعجون  الثالثة و الصنفرة.\r\n- تم الانتهاء من تركيب سيراميك الأرضيات و الدرج.\r\n- تم تركيب المكاين الداخلية و عمل اللحامات.\r\n- تم تقفيل ديكور الحمامات بعد عمل لحامات مكاين التكييفات الداخلية.\r\n- تم عمل فتحات السبوتلايت و الدفيوزر و الراجع.\r\n- تم الانتهاء من عمل البطانة.\r\n- تم الانتهاء من العمل بالحوش الخارجي بعد انتهاء تركيب سيراميك المسبح.\r\n- تم الانتهاء من تركيب الأبواب الداخلية.\r\n- تم الانتهاء من تركيب أبواب الخدمات الألمونيوم.','a:0:{}',3,'2022-05-18 09:48:09','2022-05-18 09:48:09',125),(2722,'-تم صب  اعمدة بيت الدرج \r\n\r\n\r\n- جاري اعمال مباني الدور الاول \r\n\r\n\r\n- تم الانتهاء من اعمال مباني الدور الارضي حتي مستوي الروابط','a:0:{}',3,'2022-05-18 09:48:36','2022-05-18 09:48:36',95),(2723,'- جاري  اعمال مباني الدور الارضي\r\n\r\n\r\n- تم بناء طوف بيت الدرج','a:0:{}',3,'2022-05-18 09:49:07','2022-05-18 09:49:07',114),(2724,'- جاري  اعمال مباني الدور الاول','a:0:{}',3,'2022-05-18 09:49:28','2022-05-18 09:49:28',39),(2725,'-تم صب  اعمدة الدور الاول \r\n\r\n- تم الانتهاء من  نجارة سقف الدور الاول\r\n \r\n\r\n - جاري اعمال حدادة سقف الدور الاول','a:0:{}',3,'2022-05-18 09:49:52','2022-05-18 09:49:52',35),(2726,'- تم الانتهاء من اعمال الهيكل \r\nالاسود \r\n\r\n- تم الانتهاء اعمال  مباني الدور الاول  \r\n\r\n- تم الانتهاء من مباني السطح والدروة \r\n\r\n- تم  صب الدروة والاعتاب','a:0:{}',3,'2022-05-18 09:50:20','2022-05-18 09:50:20',33),(2727,'-جاري اعمال مباني الدور الاول \r\n\r\n\r\n- تم الانتهاء من مباني السطح والدروة','a:0:{}',3,'2022-05-18 09:50:38','2022-05-18 09:50:38',91),(2728,'- تم الانتهاء من حفر القواعد \r\n\r\n- جاري اعمال تهريم القواعد','a:0:{}',3,'2022-05-18 09:50:58','2022-05-18 09:50:58',163),(2729,'جاري عمل تمديدات الصرف والتغذية بالحمامات..','a:0:{}',3,'2022-05-18 09:51:54','2022-05-18 09:51:54',76),(2730,'جاري تركيب الديكور بالدور الثاني .. \r\nتم توريد جزء من  السيراميك.. \r\nتم تركيب دكتات التكييف وتم إرسال النواقص لشركة كاظمة ولم ينهوها.. \r\nالانتهاء من سحب الوايرات','a:0:{}',3,'2022-05-18 09:52:54','2022-05-18 09:52:54',80),(2731,'تم صبغ القسيمة الربع لمعة تم توريد السيستم وفحص القسيمة','a:0:{}',3,'2022-05-18 09:53:14','2022-05-18 09:53:14',81),(2732,'* تم الانتهاء من صب سقف الدور الاول \r\n* جارى اعمال نجاره اعمده الدور الثانى \r\n* باكر عزل اسفل الدستور للدور الارضى','a:0:{}',3,'2022-05-18 09:53:47','2022-05-18 09:53:47',148),(2733,'* تم الانتهاء من عزل القواعد  \r\n* تم الانتهاء من مبانى الدفان','a:0:{}',3,'2022-05-18 09:54:15','2022-05-18 09:54:15',161),(2734,'* جارى الانتهاء من تركيب الداكت','a:0:{}',3,'2022-05-18 09:55:06','2022-05-18 09:55:06',38),(2735,'* جارى فك السقالة \r\n* تم الانتهاء من اعمال الحماية للقسيمة \r\n*جارى  الانتهاء اعمال الحف وسحب سكنتين معجون للطوف . \r\n* تم الانتهاء من  اعمال السيجما    \r\n* جارى الانتهاء من تركيب سيراميك طوف الحمامات والمغاسل .','a:0:{}',3,'2022-05-18 09:55:45','2022-05-18 09:55:45',44),(2736,'* جارى اعمال تسكرات للدور الارضى والاول','a:0:{}',3,'2022-05-18 09:56:10','2022-05-18 09:56:10',40),(2737,'* جارى اعمال تكسير وتاسيس الكهرباء','a:0:{}',3,'2022-05-18 09:56:43','2022-05-18 09:56:43',110),(2738,'* تم الانتهاء من صب اعمده الدور الارضى','a:0:{}',3,'2022-05-18 09:57:05','2022-05-18 09:57:05',151),(2739,'* جارى اعمال بناء دروه السطح \r\n*تم الانتهاء من اعمال بناء بيت الدرج\r\n*جارى اعمال نجاره  سقف بيت الدرج \r\n* جارى الانتهاء من اعمال بناء الدور الارضى بعد صب العتب \r\n* تم الانتهاء من بناء الدور الاول  \r\n* جارى اعمال بناء الدور الثانى','a:0:{}',3,'2022-05-18 09:57:42','2022-05-18 09:57:42',92),(2740,'-تم الانتهاء من الهيكل\r\n-تم تعليم نقاط الكهرباء حسب المخطط\r\n-إزالة طوفة بالدور الاول .','a:0:{}',3,'2022-05-18 09:58:12','2022-05-18 09:58:12',58),(2741,'-تم الانتهاء من صب بيت الدرج بكمية ١٧ متر .','a:0:{}',3,'2022-05-18 09:58:32','2022-05-18 09:58:32',118),(2742,'-تم الانتهاء من اعمال الهيكل الاسود .\r\nتم نظافة القسيمة بالكامل .','a:0:{}',3,'2022-05-18 09:58:59','2022-05-18 09:58:59',62),(2743,'-تم الانتهاء من اعمال السيراميك بالدور الارضي.\r\n-جاري اعمال السيراميك الحوائط بالدور الثاني.\r\n\r\nالتكييف\r\n-تم تركيب مكائن التكييف.\r\n-تم الانتهاء من تركيب دكت التكييف.','a:0:{}',3,'2022-05-18 09:59:46','2022-05-18 09:59:46',46),(2744,'تم الانتهاء من مباني بيت الدرج\r\nتم الانتهاء من اعمال المباني للدور الاول','a:0:{}',3,'2022-05-18 10:00:20','2022-05-18 10:00:20',64),(2745,'# جاري اعمال مباني الارضي .\r\n# تم فك سقف الاول .\r\n# جاري شد سقف الثاني بيت الدرج','a:0:{}',3,'2022-05-18 10:00:49','2022-05-18 10:00:49',94),(2746,'# تم الانتهاء من اعمال الديكور والصبغ والسيراميك .\r\n# جاري اعمال الكهرباء تركيب المخفي بالحمامات  \r\n#تم تشغيل التكييف \r\n# تم مسح دكتات التكييف \r\n#تم الانتهاء من الصبغ الايطالي .\r\n#تم الانتهاء من المساح الخارجي للمسبح.\r\n# جاري اعمال حماية للسيجما وعمل سيجما فوق المسبح بالسمنت بورد.','a:0:{}',3,'2022-05-18 10:01:18','2022-05-18 10:01:18',101),(2747,'#تم الانتهاء من تركيب ديكور الارضي والسرداب.\r\n# جاري تركيب رخام الدرج.\r\n#تم الانتهاء من تركيب سيراميك  الارضيات بالسرداب.\r\n#جاري اعمال الكهرباء .','a:0:{}',3,'2022-05-18 10:01:42','2022-05-18 10:01:42',104),(2748,'#تم الانتهاء من المساح الناعم داخلي و السيجما خارجي عدا الواجهة الامامية تم عملها اساس لصبغها سان ماركو \r\n#تم الانتهاء من تركيب الدكتات .\r\n# بانتظار نزول الوايرات لسحب الوايرات .\r\n#تم عمل مباني الريزرات.','a:0:{}',3,'2022-05-18 10:02:16','2022-05-18 10:02:16',117),(2749,'#تم الانتهاء من تركيب الريزرات.\r\n#تم الانتهاء من تركيب الدكتات \r\n#تم الانتهاء من عمل ٢سكينه معجون \r\n#جاري عزل الاسطح والحمامات طربال\r\n#تم الانتهاء من طرطرشة الحمامات والمطابخ .\r\n# تم مساح الاسمنت بورد بالواجهة الامامية  .','a:0:{}',3,'2022-05-18 10:02:52','2022-05-18 10:02:52',121),(2750,'#تم الانتهاء من اعمال تمديدات الكهرباء .\r\n# جاري اعمال الطرطشة داخلي وخارجي','a:0:{}',3,'2022-05-18 10:03:15','2022-05-18 10:03:15',90),(2751,'# جاري اعمال الديكور\r\n#تم الانتهاء من موزاييك الواجهه .\r\n#تم الانتهاء من السيجما الواجهه .\r\n#تم الانتهاء من اعمال الصبغ الحمايه وتم فك السقاله.\r\n# تم الانتهاء من سحب الوايرات الكهرباء باقي سحب وايرات الستالايت والكاميرات','a:0:{}',3,'2022-05-18 10:03:52','2022-05-18 10:03:52',55),(2752,'#تم الانتهاء من تركيب الجريلات.\r\n#تم الانتهاء من توصيل المكاين الخارجيه والداخليه \r\n#تم التواصل مع الدروازه لتحديد مع نزول الابواب الخدمات والرئيسية وبانتظار نزولهم.\r\n#بانتظار نزول الابواب الخارجيه \r\n#تم التواصل مع شركه الابواب الداخليه لتاكيد موعد النزول اخبروني بعد نزول الابواب الألومنيوم .','a:0:{}',3,'2022-05-18 10:04:29','2022-05-18 10:04:29',99),(2753,'كهرباء\r\nجاري اعمال تركيب البوكسات والديبيهات \r\n\r\nصحي\r\nجاري تمديد المجاري المعلقه \r\nوالتغذيه \r\n\r\nتكييف\r\nتم تركيب الريزرات الخارجيه\r\n\r\nمساح\r\nتم  عمل البؤج لتركيب بوكسات الكهرباء\r\nبوكسات شتر\r\nتم  تركيب بوكسات الشتر⁩⁩⁩','a:0:{}',3,'2022-05-18 10:12:31','2022-05-18 10:12:31',86),(2754,'_تم الانتهاء من  اعمال صب اعمدة الدور الثاني وجارى التجهيز لتطريح سقف الدور الثاني \r\n_جارى استكمال اعمال مباني الدور الارضي  وجارى التجهيز لاعمال دستور الدور الاول','a:0:{}',3,'2022-05-18 10:13:01','2022-05-18 10:13:01',73),(2755,'-جاري اعمال شربت سيراميك  بالادوار وجارى عمل جميع النعلات المتبقيه والروشتات  \r\n- جاري التجهيز لاعمال الصبغ النهائي\r\n- تم رفع معامله ايصال التيار وفى انتظار اعمال الفحص\r\n- تم التجهيز لطلب سيستم السخانات \r\n- فى انتظار توريد الابواب الخارجية يوم ٥/٢٥','a:0:{}',3,'2022-05-18 10:13:29','2022-05-18 10:13:29',74),(2756,'_جاري تصنيع بوكسات الشتر للدرايش\r\n_اعمال تمديدات التكيف متوقفه بسبب دفعه لشركة التكيف\r\n_ جاري اعمال تمديدات الصحي\r\n- جاري اعمال تمديدات الكهرباء','a:0:{}',3,'2022-05-18 10:13:56','2022-05-18 10:13:56',75),(2757,'-تم الانتهاء من صب اعمدة الدور الاول  \r\n-جاري اعمال تطريح سقف الدور الاول','a:0:{}',3,'2022-05-18 10:14:20','2022-05-18 10:14:20',83),(2758,'- تم الانتهاء من  تطبيق نجارة سقف بيت الدرج  \r\n- جاري اعمال تجهيز  حدادة للسقف','a:0:{}',3,'2022-05-18 10:14:44','2022-05-18 10:14:44',112),(2759,'- تم الانتهاء من تطبيق نجارة سقف الدور الثاني  \r\n-جاري اعمال تجهيز حدادة  للسقف','a:0:{}',3,'2022-05-18 10:15:05','2022-05-18 10:15:05',88),(2760,'-جارى اعمال الحفر بالقسيمة لمنسوب ٢.٤ م مع العلم انه سيتم التدعيم من طرف الجار فى الاتجاة الشرقى لقسيمة نظرا لعدم وجود قواعد وظهور طابوق متر من الصفر المعمارى فقط','a:0:{}',3,'2022-05-18 10:16:46','2022-05-18 10:16:46',171),(2761,'جاري اعمال مباني الدور السطح وتمت اعمال نظافة الدور الثاني لبدء الدستور','a:0:{}',3,'2022-05-18 10:19:43','2022-05-18 10:19:43',107),(2762,'جاري اعمال تكسير لتمديدات الكهرباء \r\nوتمت اعمال التمديدات الصحية التغذية والصرف \r\nو متبقي الشبكه','a:0:{}',3,'2022-05-18 10:20:18','2022-05-18 10:20:18',109),(2763,'تمت اعمال تركيب الخزانات وسيستم الساخانات و بانتظار موعد الفحص الكهربا','a:0:{}',3,'2022-05-18 10:20:38','2022-05-18 10:20:38',135),(2764,'جاري اعمال تركيب رخام الدرج وجاري اعمال الشربت و تم توريد الالومنيوم وجاري اعمال التركيب \r\nو جاري اختيار الابواب الخارجية والداخليه و المصعد','a:0:{}',3,'2022-05-18 10:21:04','2022-05-18 10:21:04',113),(2765,'جاري اعمال مساح ناعم خارجي','a:0:{}',3,'2022-05-18 10:21:28','2022-05-18 10:21:28',137),(2766,'تم الانتهاء من اعمال الصبغ النهائي\r\nجارى التواصل مع شركة نظافة','a:0:{}',3,'2022-05-18 10:21:59','2022-05-18 10:21:59',71),(2767,'تم الانتهاء من تركيب الاطقم الصحية والخزانات \r\nفى انتظار توريد ابواب الخدمات والابواب الرئيسية\r\nتم قص فتحات الاضاءة وفتحات التكييف وفى انتظار تركيب الدفيوزرات والجريلات','a:0:{}',3,'2022-05-18 10:22:25','2022-05-18 10:22:25',72),(2768,'جارى الانتهاء من تشغيل مكاين التكييف','a:0:{}',3,'2022-05-18 10:23:04','2022-05-18 10:23:04',69),(2769,'تم الانتهاء من اعمال التكسير وتركيب البوكسات الدور الارضى والاول','a:0:{}',3,'2022-05-18 10:23:30','2022-05-18 10:23:30',67),(2770,'جارى اعمال مساح الارضيات','a:0:{}',3,'2022-05-18 10:24:26','2022-05-18 10:24:26',65),(2771,'تم صب الارضية للمسطحات الإضافية \r\nتم الانتهاء من اعمال الطرطشة الخارجية','a:0:{}',3,'2022-05-18 10:24:59','2022-05-18 10:24:59',68),(2772,'جارى اعمال حدادة اعمدة الدور الاول','a:0:{}',3,'2022-05-18 10:25:20','2022-05-18 10:25:20',122),(2773,'جاري اعمال مساح وتركيب سيراميك المسبح','a:0:{}',3,'2022-05-18 11:59:21','2022-05-18 11:59:21',56),(2774,'تم الانتهاء من اعمال نجارة وحدادة وتكييف وتهوية وصحي وكهرباء سقف الدور الثاني وتسليم مهندس الاشراف \r\n\r\nتم فك سقف الدور الارضي وتم الترتيب لتنظيفه لبداية اعمال المباني\r\nجاري فك سقف الاول\r\nتم عمل دستور الارضي وجاري عمل دستور السرداب \r\nتم الانتهاء من اعمال نظافة حول القسيمة ودفان حوائط السرداب','a:0:{}',3,'2022-05-18 12:00:28','2022-05-18 12:00:28',49),(2775,'جاري عمل طبقة المساح تمهيدا لدهانها بالزفتة واستكمال باقي مراحل العازل\r\nجاري اعمال سحب الوايرات الداخلية للاضاءات والبلاكات\r\nجاري اعمال المساح الداخلي','a:0:{}',3,'2022-05-18 12:02:49','2022-05-18 12:02:49',129),(2776,'جاري اختبار خطوط سحب المياه بعد ترحيلها ودفانها \r\nجاري التنسيق لاعمال دفان قاعدة المصعد وتظبيط مناسيب الارضية ودحلها ورش المبيد والنايلون وصبة النظافة','a:0:{}',3,'2022-05-18 12:03:51','2022-05-18 12:03:51',155),(2777,'جاري تركيب مع العميله لتوزيع القطعه الصحيه ووعمل اي ملاحظات مطلوبه','a:0:{}',3,'2022-05-18 12:04:36','2022-05-18 12:04:36',103),(2778,'تم الانتهاء من صب الشناجات \r\nوجاري الترتيب لباقي الاعمال','a:0:{}',3,'2022-05-18 12:04:59','2022-05-18 12:04:59',139),(2779,'جاري اعمال سحب المياه\r\nانتظار الارض تجف لاستكمال اعمال الحفر','a:0:{}',3,'2022-05-18 12:05:22','2022-05-18 12:05:22',162),(2780,'جاري مباني الدور الاول \r\nوتم الانتهاء من صب سقف بيت الدرج','a:0:{}',3,'2022-05-18 12:05:41','2022-05-18 12:05:41',47),(2781,'توريد حجر الواجهات  الشركة ابلغت اخر الشهر التوريد \r\nجاري فتح اضاءات الكهرباء \r\nجاري حساب الاصباغ لاستكمال الاعمال\r\nانتظار الحجر','a:0:{}',3,'2022-05-18 12:06:08','2022-05-18 12:06:08',57),(2782,'تم الانتهاء من صب سقف الارضي','a:0:{}',3,'2022-05-18 12:06:31','2022-05-18 12:06:31',89),(2783,'جاري اعمال نجارة سقف الدور الاول\r\nوجاري اعمال حدادة سقف الاول.','a:0:{}',3,'2022-05-18 12:06:51','2022-05-18 12:06:51',51),(2784,'تم اضافه صور جديده في صور القسيمه','a:0:{}',3,'2022-05-19 07:52:27','2022-05-19 07:52:27',62),(2785,'تم اضافه صور جديده في صور القسيمه','a:0:{}',3,'2022-05-19 07:52:42','2022-05-19 07:52:42',58),(2786,'تم  الانتهاء من أعمال صبه نضافه القواعد العاديه ونضافه الخزان \r\n\r\nموعد الصبه \r\nالسبت 21/5/2022','a:0:{}',3,'2022-05-20 12:16:09','2022-05-20 12:16:09',172),(2787,'تم الانتهاء من حداده سقف الدور الارضى وتم التسليم اليوم \r\nوتم عمل تمديدات الصحى','a:0:{}',3,'2022-05-21 22:02:32','2022-05-21 22:02:32',61),(2788,'تم صب سقف السرداب \r\nوتم عمل نجاره وحداده اعمده الدور الارضى \r\nوفى انتظار الاستشارى لاستلام الاعمده','a:0:{}',3,'2022-05-21 22:03:03','2022-05-21 22:03:03',119),(2789,'تم الانتهاء من نجاره سقف الدور الارضى وسيتم نزول الحداد باكر','a:0:{}',3,'2022-05-21 22:03:26','2022-05-21 22:03:26',147),(2790,'تم حرق طربال فى اماكن دستور المبانى للدور الارضى وسيتم نزول البناء باكر لعمل مبانى بيت الدرج','a:0:{}',3,'2022-05-21 22:03:53','2022-05-21 22:03:53',149),(2791,'تم  صب سقف بيت الدرج \r\nوتم الانتهاء من مبانى الدور الارضى \r\nوجارى اعمال مبانى الدور الاول والثانى','a:0:{}',3,'2022-05-21 22:04:18','2022-05-21 22:04:18',63),(2792,'تم عمل مبانى الدفان \r\nوتم عمل الزفته للقواعد \r\nوتم حرق طربال لقاعده وحوائط المصعد \r\nوتم دفان الطبقه الاولى للقواعد \r\nوتم غمرها بالمياه اليوم \r\nوتم نزول المدحله وسيتم دحلها باكر','a:0:{}',3,'2022-05-21 22:04:58','2022-05-21 22:04:58',156),(2793,'-تم الانتهاء من تعليم مخطط الكهرباء بالموقع','a:0:{}',3,'2022-05-21 22:05:37','2022-05-21 22:05:37',58),(2794,'-تم الانتهاء من مباني السطح وغرفة المكاين .','a:0:{}',3,'2022-05-21 22:05:56','2022-05-21 22:05:56',118),(2795,'-تم الانتهاء من اعمال الهيكل الاسود .\r\nتم نظافة القسيمة بالكامل .','a:0:{}',3,'2022-05-21 22:06:17','2022-05-21 22:06:17',62),(2796,'-تم الانتهاء من اعمال السيراميك للمطبخ بالدور الارضي.\r\n-جاري اعمال السيراميك الحوائط بالدور الثاني.','a:0:{}',3,'2022-05-21 22:06:47','2022-05-21 22:06:47',46),(2797,'التكييف\r\n-تم تركيب مكائن التكييف.\r\n-تم الانتهاء من تركيب دكت التكييف.','a:0:{}',3,'2022-05-21 22:07:02','2022-05-21 22:07:02',46),(2798,'تم الانتهاء من اعمال المباني للدور الاول \r\n-تم الانتهاء من مباني بين الدرج.','a:0:{}',3,'2022-05-21 22:07:33','2022-05-21 22:07:33',64),(2799,'-جاري اعمال نجارة سقف بيت الدرج \r\n\r\n- تم صب اعمدة بيت الدرج \r\n\r\n- جاري اعمال مباني الدور الاول \r\n\r\n- تم الانتهاء من اعمال مباني الدور الارضي حتي مستوي الروابط','a:0:{}',3,'2022-05-21 22:08:15','2022-05-21 22:08:15',95),(2800,'- تم الانتهاء من اعمال نجارة سقف بيت الدرج \r\n\r\n- تم الانتهاء من اعمال حدادة سقف بيت الدرج \r\n\r\n- تم الانتهاء من ٩٠ ٪؜  اعمال مباني الدور الارضي','a:0:{}',3,'2022-05-21 22:09:01','2022-05-21 22:09:01',114),(2801,'- جاري  اعمال مباني الدور الاول','a:0:{}',3,'2022-05-21 22:09:19','2022-05-21 22:09:19',39),(2802,'- تم الانتهاء من  نجارة سقف الدور الاول\r\n \r\n - تم الانتهاء من  اعمال حدادة سقف الدور الاول \r\n\r\n- تم حجز خرسانة يوم الاثنين ان شاء الله','a:0:{}',3,'2022-05-21 22:09:44','2022-05-21 22:09:44',35),(2803,'- تم الانتهاء اعمال  مباني الدور الاول  \r\n\r\n- تم الانتهاء من مباني السطح والدروة \r\n\r\n- تم  صب الدروة والاعتاب','a:0:{}',3,'2022-05-21 22:10:11','2022-05-21 22:10:11',33),(2804,'-تم الانتهاء من ٩٥ ٪؜ من اعمال مباني الدور الاول \r\n\r\n- تم الانتهاء من مباني السطح والدروة','a:0:{}',3,'2022-05-21 22:10:33','2022-05-21 22:10:33',91),(2805,'- تم الانتهاء من  اعمال تهريم القواعد','a:0:{}',3,'2022-05-21 22:10:58','2022-05-21 22:10:58',163),(2806,'- تم حرق الطربال و جاري فحص العازل.','a:0:{}',3,'2022-05-21 22:12:20','2022-05-21 22:12:20',142),(2807,'- جاري عمل معجون الحوائط و فواصل الديكور.','a:0:{}',3,'2022-05-21 22:13:02','2022-05-21 22:13:02',127),(2808,'تم اضافة صور جديدة في صور القسيمة','a:0:{}',3,'2022-05-21 22:16:35','2022-05-21 22:16:35',108),(2809,'بدء الحفر','a:2:{i:0;s:31:\"img/reports/16531678754636.jpeg\";i:1;s:31:\"img/reports/16531678757794.jpeg\";}',3,'2022-05-21 22:17:55','2022-05-21 22:17:55',167),(2810,'نهايه اعمال نجاره وحداده سقف الدور الاول والصب ٢٣/٥ ان شاء الله  \r\nوجاري تسكين بناءً طابوق','a:0:{}',3,'2022-05-21 22:29:39','2022-05-21 22:29:39',143),(2811,'تم  صب الدور الثاني وتم صب اعمده بيت الدرج وتم وصول الطابوق الابيض بفضل الله  وتجهيز  اعمال الطابوق سوف تكون تحت جسور بيت الدرج','a:0:{}',3,'2022-05-21 22:30:16','2022-05-21 22:30:16',111),(2812,'تم بفضل الله انتهاء اعمال الدور الثاني  و   بيت الدرج ان شاءالله والهيكل  خلال الاسبوع الجاري ان شاء الله وبعد غدا البدء ان شاء الله','a:0:{}',3,'2022-05-21 22:31:11','2022-05-21 22:31:11',36),(2813,'تم انتهاء اعمال نجاره وحداده اعمده السرداب والصب بعد غدا شاءالله','a:0:{}',3,'2022-05-21 22:31:30','2022-05-21 22:31:30',140),(2814,'نهايه  اعمال نجاره وحداده اعمده الدور الارضي \r\nوغدا بدايه اعمال تقفيل الاعمده  ان شا الله','a:0:{}',3,'2022-05-21 22:31:53','2022-05-21 22:31:53',154),(2815,'نهايه اعمال بابيات التغذيه (الاخضر) الصحي  وبدايه اعمال المجاري الارضيه والشبكه المعلقه','a:0:{}',3,'2022-05-21 22:32:28','2022-05-21 22:32:28',42),(2816,'تم بفضل الله صب الشناجات \r\nوتم العزل وتم اعمال الدفان \r\nوغدا تاسيس شبكه المجاري الارضيه ان شاء الله','a:0:{}',3,'2022-05-21 22:32:57','2022-05-21 22:32:57',159),(2817,'تم صب كرسي الشناج ونهايه اعمال نجاره الشنجات وغدا بدايه اعمال حداده الشناج ان شاء الله','a:0:{}',3,'2022-05-21 22:33:26','2022-05-21 22:33:26',164),(2818,'تم صب كرسي الشناج اليوم وغدا بدايه اعمال نجاره الشناجات ان شاء الله','a:0:{}',3,'2022-05-21 22:33:55','2022-05-21 22:33:55',165),(2819,'تم تركيب الاسبوتات ..\r\nتم الانتهاء من صبغ الاسقف ٢ وجه.. \r\nتم الانتهاء من بطانة الطوف ..','a:0:{}',3,'2022-05-22 11:35:34','2022-05-22 11:35:34',78),(2820,'تم فحص القسيمة ونجاحها وتم طلب تشغيل التكييف.','a:0:{}',3,'2022-05-22 11:36:03','2022-05-22 11:36:03',97),(2821,'تم الانتهاء من تركيب الجي ار سي','a:0:{}',3,'2022-05-22 11:36:35','2022-05-22 11:36:35',79),(2822,'تم تركيب بوكسات  الشترات \r\nجاري عمل تمديدات الصرف والتغذية بالحمامات.. \r\nجاري التنسيق مع مساح','a:0:{}',3,'2022-05-22 11:37:12','2022-05-22 11:37:12',76),(2823,'تم تركيب الديكور بالدور الثاني .. \r\nتم توريد جزء من  السيراميك.. \r\nتم تركيب دكتات التكييف وتم إرسال النواقص لشركة كاظمة ولم ينهوها.. \r\nالانتهاء من سحب الوايرات..','a:0:{}',3,'2022-05-22 11:37:47','2022-05-22 11:37:47',80),(2824,'تم صبغ القسيمة الربع لمعة \r\nتم توريد السيستم وفحص القسيمة..','a:0:{}',3,'2022-05-22 11:38:22','2022-05-22 11:38:22',81),(2825,'صبغ\r\nجاري عمل السكينه ٣ والبطانه','a:0:{}',3,'2022-05-22 11:39:03','2022-05-22 11:39:03',96),(2826,'سيراميك\r\nتم الانتهاء من تركيب حوائط السيراميك وتم تركيب حمام الماستر  \r\n\r\nتم تركيب ارضيه الثاني والاول والارضي \r\nوجاري الشربته  \r\nوجاري المساح في السرداب \r\n\r\nديكور\r\nتم الانتهاء من تركيب الديكور \r\nباقي تفتيح الاسبوتات','a:0:{}',3,'2022-05-22 11:40:20','2022-05-22 11:40:20',115),(2827,'كهرباء\r\nجاري اعمال تركيب البوكسات والديبيهات \r\n\r\nصحي\r\nجاري تمديد المجاري المعلقه \r\nوالتغذيه','a:0:{}',3,'2022-05-22 11:41:16','2022-05-22 11:41:16',86),(2828,'تم التواصل مع شركة الألومنيوم لتحديد موعد نزول الألومنيوم ومتوقع نزوله بعد اسبوعين .\r\nجار تجهيز جورة المصعد كما تم التنبيه عليها من شركة المصاعد.\r\nجار تصنيع الابواب الداخليه.\r\nتم نزول القطع الصحيه\r\nتم تركيب  الجريلات والديفيوزر .\r\nبانتظار نزول مكاين التكييف.','a:0:{}',3,'2022-05-22 11:41:50','2022-05-22 11:41:50',98),(2829,'تم الانتهاء من أعمال المباني بالكامل .\r\nجار أعمال التكسير للتمديدات الصحيه والكهربائية.\r\nتم نزول شركة المطابخ لعمل العلامات.','a:0:{}',3,'2022-05-22 11:42:23','2022-05-22 11:42:23',87),(2830,'جار تركيب سيراميك حمامات الخدم .\r\nجار العمل بتركيب سيراميك ارضيات الدور الاول.\r\nجار تركيب ديكور الحمامات والمطابخ .\r\nتم طلب مكاين التكييف الداخليه.','a:0:{}',3,'2022-05-22 11:42:54','2022-05-22 11:42:54',128),(2831,'جار أعمال تركيب ديكور الحمامات .\r\nلم يتم نزول سيراميك الدور الارضي. \r\nتم الانتهاء من تركيب وصلات التكييف المخفي الجانبي .\r\nتم عمل علامات الجريلات والديفيوزر.','a:0:{}',3,'2022-05-22 11:43:20','2022-05-22 11:43:20',105),(2832,'تم الانتهاء من أعمال نجارة السقف وجار أعمال الحداده .\r\nتم نزول علامات التكييف وبانتظار نزول العلب .','a:0:{}',3,'2022-05-22 11:43:38','2022-05-22 11:43:38',138),(2833,'* تم الانتهاء من عمل دستور الدور الارضى \r\n* تم الانتهاء من اعمال حداده اعمده الدور الثانى وتسليمها للاستشارى والصبة باكر باذن لله  \r\n*تم الانتهاء من عزل  اسفل الدستور للدور الارضى','a:0:{}',3,'2022-05-22 11:44:19','2022-05-22 11:44:19',148),(2834,'* تم الانتهاء من مبانى الدفان \r\n* جارى اعمال الدفان','a:0:{}',3,'2022-05-22 11:44:40','2022-05-22 11:44:40',161),(2835,'* تم الانتهاء من صب السكريت للسطح والارتدادات \r\n* تم نزول المساح لعمل سجيما للارتدادت وسور السطح وانهاء كافه الاعمال \r\n* تم الانتهاء من عمل النعلات \r\n*  تم  الانتهاء من اعمال سحب الوايرات \r\n* تم الانتهاء من اعمال الحماية لكامل القسيمة بالخارج وتركيب شترات التهويه \r\n* تم الانتهاء من فك السقالة وتنظيف القسيمة \r\n* جارى الانتهاء من تركيب الداكت','a:0:{}',3,'2022-05-22 11:46:11','2022-05-22 11:46:11',38),(2836,'* تم الانتهاء من  فك السقالة \r\n* تم الانتهاء من اعمال الحماية للقسيمة \r\n*جارى  الانتهاء اعمال الحف وسحب سكنتين معجون للطوف . \r\n* تم الانتهاء من  اعمال السيجما    \r\n* جارى الانتهاء من تركيب سيراميك طوف الحمامات والمغاسل . \r\n* تم نزول الداكت\r\n* تم الانتهاء من صب فوم لكامل للحمامات \r\n*تم الانتهاء من اعمال تاسيس الكهرباء \r\n* تم الانتهاء من اعمال الشبكة المعلقة \r\n* تم الانتهاء من اعمال تمديد الصرف للدور الارضى والدور الاول والسطح \r\n* تم الانتهاء من تمديد بابيات النحاس \r\n* تم الانتهاء من تاسيس الترومستات','a:0:{}',3,'2022-05-22 11:47:03','2022-05-22 11:47:03',44),(2837,'* جارى اعمال تسكرات للدور الارضى والاول','a:0:{}',3,'2022-05-22 11:47:25','2022-05-22 11:47:25',40),(2838,'تم تنزول البناء اليوم ل استكمال ملاحظات الموجوده بالقسيمة','a:0:{}',3,'2022-05-22 11:47:54','2022-05-22 11:47:54',34),(2839,'* تم نزول الصحى وجارى اعمال التكسير \r\n* جارى اعمال تكسير وتاسيس الكهرباء \r\n* تم اعتماد امكان الصحى والكهرباء . \r\n* تم طلب تمديد بايبات النحاس والترومستات \r\n* تم الانتهاء  اعمال بناء بيت الدرج \r\n* تم الانتهاء من اعمال بناء الدور الارضى \r\n* تم الانتهاء من اعمال بناء الدور الاول','a:0:{}',3,'2022-05-22 11:48:29','2022-05-22 11:48:29',110),(2840,'* تم نزول الصحى وجارى اعمال التكسير \r\n* جارى اعمال تكسير وتاسيس الكهرباء \r\n* تم اعتماد امكان الصحى والكهرباء . \r\n* تم طلب تمديد بايبات النحاس والترومستات \r\n* تم الانتهاء  اعمال بناء بيت الدرج \r\n* تم الانتهاء من اعمال بناء الدور الارضى \r\n* تم الانتهاء من اعمال بناء الدور الاول','a:0:{}',3,'2022-05-22 11:48:44','2022-05-22 11:48:44',110),(2841,'* تم الانتهاء من فك اعمده الدور الارضى\r\n* جارى تثبيت قيعان الجسور لسقف الدور الارضى','a:0:{}',3,'2022-05-22 11:49:03','2022-05-22 11:49:03',151),(2842,'* تم الانتهاء من اعمال حداده بيت الدرج وياكر تسليمها للاستشارى  \r\n* جارى الانتهاء من اعمال بناء الدور الارضى متبقى  صب العتب \r\n* تم الانتهاء من بناء الدور الاول  \r\n* جارى اعمال بناء الدور الثانى','a:0:{}',3,'2022-05-22 11:49:29','2022-05-22 11:49:29',92),(2843,'تمت اعمال مباني دروة السطح \r\nوجاري اعمال مباني الدور الثاني \r\nوجاري اعمال طبانات','a:0:{}',3,'2022-05-22 11:49:55','2022-05-22 11:49:55',107),(2844,'جاري اعمال تكسير لتمديدات الكهربا وتركيب بيبات وبلاكات وتمت اعمال التمديدات الصحية التغذية والصرف و متبقي الشبكه','a:0:{}',3,'2022-05-22 11:50:36','2022-05-22 11:50:36',109),(2845,'تمت اعمال تركيب رخام الدرج \r\nوجاري الانتهاء من اعمال الشربت و تم استكمال اعمال ديكور وفتحات الاسبوت لايت والدفيوزر\r\nو جاري اختيار الابواب الخارجية  وتم اختيار الابواب الداخلية والمصعد','a:0:{}',3,'2022-05-22 11:51:26','2022-05-22 11:51:26',113),(2846,'جاري اعمال مساح وتركيب سيراميك المسبح','a:0:{}',3,'2022-05-22 11:52:09','2022-05-22 11:52:09',56),(2847,'تم الانتهاء من جميع اعمال العازل المائي واختباره وتم صب السيكريت حماية العازل ٢٧م٣\r\nتم الانتهاء من اعمال سحب المادة الرابطة لحوائط السرداب بعد تغسيلها جيدا بالماء\r\nتم الانتهاء من اعمال صب الفوم لكامل القسيمة وجاري عمل طبقة المساح تمهيدا لدهانها بالزفتة واستكمال باقي مراحل العازل\r\nتم حرق الطربال للحمامات والاسطح وجاري اختباره\r\nجاري اعمال سحب الوايرات الداخلية للاضاءات والبلاكات\r\nتم الانتهاء من اعمال التسكير ودق الشبك داخليا والطرطشة الداخلية \r\nتم الانتهاء من اعمال تمديدات الصحي بالقسيمة\r\nتم الانتهاء من اعمال تمديد بايبات الترموستات والدرين والغاز للتكييف\r\nتم اعتماد مكان كتاوت الوزارة من طرفه وتم تركيبه\r\nتم التشييك على اعمال التمديدات بالمطابخ من طرف مندوب شركة المطابخ  ب ٧ مطابخ بالقسيمة\r\nتم الانتهاء من اعمال تمديدات الكهرباء قبل المساح\r\nتم الانتهاء من اعمال سحب جميع خطوط الكهرباء الرئيسية للقسيمة الخاصة بكل لوحات التوزيع والسخانات والمصعد وكل مكاين التكييف لكامل القسيمة\r\nتم بناء السيفونات المخفية وكذلك تم عمل فتحات دكتات التكييف والراجع في الطوف حسب تعليم شركة التكييف\r\nتم الانتهاء من تركيب داكت التكييف','a:0:{}',3,'2022-05-22 11:57:21','2022-05-22 11:57:21',129),(2848,'تم الانتهاء من اعمال مساح جوانب التدعيم للعازل \r\nتم صب صبة النظافة ٣٦ م ٣\r\nتم صب قاعدة المصعد وحوائط بئر المصعد ١٩ م٣\r\nتم الانتهاء من اعمال عازل القاعدة قبل دفانها\r\nتم رفع ماكينة سحب المياه من اسفل القسيمة للشارع \r\nتم عمل خطوط سحب المياه المدفونه والمخفية \r\nجاري اختبار خطوط سحب المياه بعد ترحيلها ودفانها \r\nجاري التنسيق لاعمال دفان قاعدة المصعد وتظبيط مناسيب الارضية ودحلها ورش المبيد والنايلون وصبة النظافة\r\nتم توصيل مياه الوزارة للقسيمة\r\nتم التواصل مع المكتب الهندسي ومهندس الاشراف وحضر لموقع العمل واستلم اعمال حفر القسيمة وقاعدة المصعد والمناهيل \r\nتم وصول اغراض عازل السرداب للقسيمة وجاري الترتيب لبداية اعمال العازل','a:0:{}',3,'2022-05-22 11:58:40','2022-05-22 11:58:40',155),(2849,'جاري اعمال تركيب الشتر\r\nجاري اعمال تركيب ابواب الخدمة والابواب الرئيسية\r\nوتم الانتهاء من اعمال تركيب الاطقم الصحية وسيستم السخانات والمضخات والفلاتر والتانكات وتوصيلها وتشغيل المياه في القسيمة لله الحمد \r\nتم تنزيل بعض النواقص وتم تركيبها\r\nتم تركيب البوكسات المطرية لصناديق الكهرباء\r\nتم تجهيز القسيمة لفحص الكهرباء مع محاولة ازالة واخفاء المخالفات\r\nتم تركيب السلم الحديد على بيت الدرج\r\nتم تبديل الفلتر الرملي بفلتر ٣ مراحل \r\nتم التواصل مع شركة المصاعد وتم الاستجابة سريعا وتوريد الماكينة وتم الانتهاء من تركيبها\r\nتم اخباونا من شركة التكييف بتوريد وتركيب الديفيوزرات يوم ٥/٢٥\r\nتم توريد مكاين التكييف للموقع بانتظار توصيلهم\r\nتم اعتماد القسيمة بالبلدية\r\nبانتظار تحديد موعد فحص هذا الاسبوع بإذن الله\r\nتم تركيب باب الحمام الناقص من سديم\r\nتم توصيل خط المياه للقسيمة \r\nتم توصيل خط الصرف للقسيمة\r\nتم التواصل مع ادارة التعاقدات بخصوص الامور المتاخرة عنده فيما يخص التكييف جريلات وتوصيل المكاين وتعديلات مطلوبة في الابواب الداخلية','a:0:{}',3,'2022-05-22 12:00:11','2022-05-22 12:00:11',134),(2850,'تم نزول شركة النظافة وجارى اعمال النظافة','a:0:{}',3,'2022-05-22 12:00:33','2022-05-22 12:00:33',71),(2851,'تم الانتهاء من تركيب الاطقم الصحية والخزانات \r\nفى انتظار توريد ابواب الخدمات والابواب الرئيسية\r\nتم قص فتحات الاضاءة وفتحات التكييف وفى انتظار تركيب الدفيوزرات والجريلات','a:0:{}',3,'2022-05-22 12:01:04','2022-05-22 12:01:04',72),(2852,'تم الانتهاء من تركيب الومنيوم الدرايش في انتظار تركيب الجام','a:0:{}',3,'2022-05-22 12:01:22','2022-05-22 12:01:22',70),(2853,'جارى الانتهاء من تشغيل مكاين التكييف','a:0:{}',3,'2022-05-22 12:01:44','2022-05-22 12:01:44',69),(2854,'تم الانتهاء من اعمال التكسير وتركيب البوكسات الدور الارضى والاول','a:0:{}',3,'2022-05-22 12:02:04','2022-05-22 12:02:04',67),(2855,'تم الانتهاء من اعمال الديكور متبقي الحمامات والمطابخ \r\nتم تركيب اتنين كرسى معلق وتم بناء كتف مبانى','a:0:{}',3,'2022-05-22 12:02:25','2022-05-22 12:02:25',66),(2856,'جارى استكمال اعمال مساح الارضيات\r\nتم الانتهاء من اعمال الديكور متبقي الحمامات بعد تركيب مكاين التكييف الداخلية \r\nجارى الانتهاء من معجون الديكور','a:0:{}',3,'2022-05-22 12:06:06','2022-05-22 12:06:06',65),(2857,'تم صب الارضية للمسطحات الإضافية \r\nتم الانتهاء من اعمال الطرطشة الخارجية','a:0:{}',3,'2022-05-22 12:06:29','2022-05-22 12:06:29',68),(2858,'جارى اعمال نجارة و حدادة اعمدة الدور الاول','a:0:{}',3,'2022-05-22 12:06:53','2022-05-22 12:06:53',122),(2859,'جاري تسليم القسيمة للعميله من تركيب قطع صحيه ومساح الدكت','a:0:{}',3,'2022-05-22 12:07:19','2022-05-22 12:07:19',103),(2860,'تم صب الشناجات \r\nوجاري الترتيب مع الصحي لطلب الاغراض\r\n واستكمال باقي الاعمال والترتيب مع الحداد لطلب حديد الارضيه وحديد الاعمده','a:0:{}',3,'2022-05-22 12:07:54','2022-05-22 12:07:54',139),(2861,'جاري اعمال سحب المياه\r\nوتم رفع المناسب وسوف يستكمل الحفر غدا','a:0:{}',3,'2022-05-22 12:08:25','2022-05-22 12:08:25',162),(2862,'تم الانتهاء من مباني الدور الاول \r\nوصب سقف بيت الدرج \r\nوجاري تنظيف الدور الثاني','a:0:{}',3,'2022-05-22 12:08:50','2022-05-22 12:08:57',47),(2863,'توريد حجر الواجهات الشركة ابلغت اخر الشهر التوريد \r\nوجاري الترتيب مع شركة الالمونيوم للتركيب','a:0:{}',3,'2022-05-22 12:09:42','2022-05-22 12:09:42',57),(2864,'تم الانتهاء من صب سقف الارضي \r\nوجاري تنظيف السرداب \r\nوجاري البدء في العمدان','a:0:{}',3,'2022-05-22 12:10:10','2022-05-22 12:10:10',89),(2865,'تم تسليم سقف الدور الاول والصب يوم الثلاثاء صباحا لعدم توفير مواعيد الخرسانه .\r\nوتم بناء غرفة السندره .','a:0:{}',3,'2022-05-22 12:10:56','2022-05-22 12:10:56',51),(2866,'#بانتظار نزول اغراض الكهرباء لتقفيل القسيمة\r\n# جاري الترتيب لعزل مكاين التكييف\r\n#تم نزول الابواب الخدمات والرئيسية وجاري التركيب.','a:0:{}',3,'2022-05-22 12:16:06','2022-05-22 12:16:06',99),(2867,'# تم الانتهاء من اعمال الديكور والسيراميك .\r\n# تم الانتهاء من اعمال الكهرباء\r\n# تم تشغيل التكييف \r\n# جاري اعمال الشتر الانتهاء يوم الاثنين \r\n# جاري الترتيب لغسيل وتنظيف القسيمة','a:0:{}',3,'2022-05-22 12:16:41','2022-05-22 12:16:41',101),(2868,'# تم الانتهاء من تركيب الديكور.\r\n# جاري تركيب رخام الدرج ينتهي الاثنين.\r\n# تم الانتهاء من تركيب سيراميك الارضيات.\r\n# جاري الترتيب للصبغ \r\n# بانتظار اختيار البلوكات والسويتشات.','a:0:{}',3,'2022-05-22 12:17:27','2022-05-22 12:17:27',104),(2869,'# جاري التجهيز للعازل\r\n# بانتظار نزول اغراض الكهرباء','a:0:{}',3,'2022-05-22 12:18:38','2022-05-22 12:18:38',117),(2870,'# تم العزل والاربعاء صب سكريت .\r\n# تم مساح الاسمنت بورد بالواجهة الامامية  .\r\n# جاري نزول الكهربائي لسحب الويرات حيث تم وصول الويرات اليوم .','a:0:{}',3,'2022-05-22 12:19:02','2022-05-22 12:19:02',121),(2871,'#جاري اعمال طرطشة خارجي .','a:0:{}',3,'2022-05-22 12:19:25','2022-05-22 12:19:25',90),(2872,'#بانتظار نزول سيراميك الحوائط\r\n# جاري ديكور الدور الثاني.\r\n#تم الانتهاء من موزاييك الواجهه .\r\n#تم الانتهاء من السيجما الواجهه .','a:0:{}',3,'2022-05-22 12:20:01','2022-05-22 12:20:01',55),(2873,'# جاري اعمال مباني الارضي والرووف .\r\n# جاري  نجارة بيت الدرج الانتهاء منها يوم الثلاثاء باذن الله','a:0:{}',3,'2022-05-22 12:20:32','2022-05-22 12:20:32',94),(2874,'_ جارى التجهيز لاعمال نجارة سقف الدور الثاني  \r\n- جارى استكمال اعمال مباني الدور الارضي \r\n- تم الانتهاء من اعمال نظافة الدور الاول  للتجهز لاعمال المباني','a:0:{}',3,'2022-05-22 12:21:03','2022-05-22 12:21:03',73),(2875,'- تم الانتهاء من توريد الابواب الخارجية والداخليه \r\n- جاري التجهيز لاعمال الصبغ النهائي\r\n- تم رفع معامله ايصال التيار وفى انتظار اعمال الفحص\r\n- تم التجهيز لطلب سيستم السخانات \r\n- تم توريد الدرابزين للسلم الرئيسي','a:0:{}',3,'2022-05-22 12:21:40','2022-05-22 12:21:40',74),(2876,'_جاري تصنيع بوكسات الشتر للدرايش\r\n_ جاري اعمال تمديدات الصحي\r\n- جاري اعمال تمديدات الكهرباء','a:0:{}',3,'2022-05-22 12:22:06','2022-05-22 12:22:06',75),(2877,'_ تم الانتهاء من اعمال نجارة سقف الدور الاول \r\n-جاري اعمال حدادة سقف الدور الاول \r\n- تم الانتهاء من نظافة الدور الارضي للتجهيز لاعمال المباني','a:0:{}',3,'2022-05-22 12:22:56','2022-05-22 12:22:56',83),(2878,'- جارى الانتهاء من اعمال حدادة سقف بيت الدرج والصب غدا باذن الله \r\n- جاري الانتهاء من اعمال مباني الدور الاول','a:0:{}',3,'2022-05-22 12:23:22','2022-05-22 12:23:22',112),(2879,'- جارى الانتهاء من اعمال حدادة سقف بيت الدرج والصب غدا باذن الله \r\n- جاري الانتهاء من اعمال مباني الدور الاول','a:0:{}',3,'2022-05-22 12:23:42','2022-05-22 12:23:42',88),(2880,'_جاري تصنيع بوكسات الشتر للدرايش\r\n_ جاري اعمال تمديدات الصحي\r\n- جاري اعمال تمديدات الكهرباء','a:0:{}',3,'2022-05-22 12:24:46','2022-05-22 12:24:46',75),(2881,'تم صب فرشة النظافه لحمام السباحه والحديقه وابجوره وقاعده المصعد \r\nوجاري العمل على العازل','a:0:{}',3,'2022-05-22 16:11:00','2022-05-22 16:11:00',168),(2882,'- تم الانتهاء من صب فرشة النظافه وتم تحديد القواعد بالتوتال ستيشن وجاري العمل بالنجارة وجاري تجهيز العازل والحداد','a:0:{}',3,'2022-05-22 16:11:25','2022-05-22 16:11:25',170),(2883,'- تم صب القواعد  وجاري العمل ب رقاب الأعمدة','a:0:{}',3,'2022-05-22 16:18:35','2022-05-22 16:18:35',160),(2884,'- جاري حفر القسيمه','a:0:{}',3,'2022-05-22 16:18:58','2022-05-22 16:18:58',169),(2885,'تم  الانتهاء من اعمال صبه نظافه القواعد العاديه \r\nوصبه نظافه الخزان \r\n\r\nعزل القواعد العاديه جاري التنفيذ','a:0:{}',3,'2022-05-23 11:35:27','2022-05-23 11:35:27',172),(2886,'تم  الانتهاء بنسبه 50٪ من اعمال النجاره والحداده','a:0:{}',3,'2022-05-23 18:01:40','2022-05-23 18:01:40',172),(2887,'تم الانتهاء من فك القواعد المسلحه \r\nوتجهيز المواد المطلوبه للمباني','a:0:{}',3,'2022-05-28 09:52:31','2022-05-28 09:52:31',172),(2888,'تم صب اعمده الدور الاول وسيتم البدء باكر باعمال نجاره سقف الدور الاول','a:0:{}',3,'2022-05-28 17:53:28','2022-05-28 17:53:28',61),(2889,'تم صب اعمده الدور الارضى وجارى اعمال نجاره سقف الدور الارضى \r\nوجارى اعمال عازل حوائط السرداب من الخارج','a:0:{}',3,'2022-05-28 17:55:05','2022-05-28 17:55:05',119),(2890,'جارى اعمال حداده سقف الدور الارضى','a:0:{}',3,'2022-05-28 17:55:41','2022-05-28 17:55:41',147),(2891,'تم الانتهاء من حداده سقف بيت الدرج وتم عمل تمديدات كهرباء وصحى وسيتم الصب باكر','a:0:{}',3,'2022-05-28 17:56:14','2022-05-28 17:56:14',149),(2892,'جارى اعمال مبانى الدور الثانى','a:0:{}',3,'2022-05-28 17:56:33','2022-05-28 17:56:33',63),(2893,'تم صب خرسى الشناجات','a:0:{}',3,'2022-05-28 17:56:51','2022-05-28 17:56:51',156),(2894,'تم سحب كابل الكهرباء الرئيسي للقسيمة\r\nجاري اعمال مساح وتركيب سيراميك المسبح\r\nتم التواصل مع الغانم للتهوية المركزية لمراجعة تمديدات بعض الشفاطات وتم الانتهاء منها\r\nتم الانتهاء من تركيب البراطيش الخارجية\r\nتم الانتهاء من اعمال تركيب رخام المصعد \r\nتم الانتهاء من اعمال عازل المسبح وانتهاء اختباره\r\nتم توريد وتركيب سكك وشراشيب المصعد\r\nتم الانتهاء من كافة اعمال الديكور والتعديلات \r\nتم تفتيح اماكن الاضاءة واعادة تركيب ابواب صيانة جاهزة \r\nتم الانتهاء من توريد وتركيب ديفيوزرات وجريلات التكييف\r\nتم رفع بيانات القسيمة لعمل مخطط الكهرباء\r\nفي انتظار صدور مخطط الكهرباء من الوزارة لعمل الترمنيشن بالنسبة للكهرباء حسب المخطط\r\nفي انتظار توريد وتركيب الابواب الرئيسية والدرايش لفحص الكهرباء','a:0:{}',3,'2022-05-28 20:24:22','2022-05-28 20:24:22',56),(2895,'جاري اعمال المباني بالسرداب والارضي\r\nتم فتح فتحات الكور بالسرداب المتفق عليه \r\nتم الانتهاء من اعمال نجارة وحدادة السلم الطاير\r\nتم صب سقف الدور الثاني ٤٥ م٣\r\nتم فك سقف الدور الاول وتم الترتيب لتنظيفه لبداية اعمال المباني\r\nتم عمل دستور الارضي و دستور السرداب \r\nتم الانتهاء من اعمال نظافة حول القسيمة ودفان حوائط السرداب','a:0:{}',3,'2022-05-28 20:25:34','2022-05-28 20:25:34',49),(2896,'جاري اعمال تركيب الزوايا الداخلية للمساح\r\nتم الانتهاء من جميع اعمال العازل المائي واختباره وتم صب السيكريت حماية العازل ٢٧م٣\r\nتم الانتهاء من اعمال سحب المادة الرابطة لحوائط السرداب بعد تغسيلها جيدا بالماء\r\nالعازل\r\nتم سحب جميع وايرات الخطوط الرئيسية للديبيهات كل الادوار والسخانات والمصعد وكل مكاين التكييف\r\nجاري اعمال سحب الوايرات الداخلية للاضاءات والبلاكات\r\nتم استئناف اعمال المساح\r\nتم الانتهاء من اعمال التسكير ودق الشبك داخليا والطرطشة الداخلية \r\nتم الانتهاء من اعمال تمديدات الصحي بالقسيمة\r\nتم الانتهاء من اعمال تمديد بايبات الترموستات والدرين والغاز للتكييف\r\nتم التشييك على اعمال التمديدات بالمطابخ من طرف مندوب شركة المطابخ  ب ٧ مطابخ بالقسيمة\r\nتم الانتهاء من اعمال تمديدات الكهرباء قبل المساح\r\nتم الانتهاء من اعمال سحب جميع خطوط الكهرباء الرئيسية للقسيمة الخاصة بكل لوحات التوزيع والسخانات والمصعد وكل مكاين التكييف لكامل القسيمة\r\nتم بناء السيفونات المخفية وكذلك تم عمل فتحات دكتات التكييف والراجع في الطوف حسب تعليم شركة التكييف\r\nتم الانتهاء من تركيب داكت التكييف\r\nتم الانتهاء من  مباني الطوفة المخالفة والفاصلة بين الشقتين في الدور الاول','a:0:{}',3,'2022-05-28 20:27:24','2022-05-28 20:27:24',129),(2897,'تم صب صبة سيكريت حماية الطربال ١٨ م٣ بامب \r\nجاري اعمال حدادة اللبشة\r\nتم الانتهاء من اعمال مساح جوانب التدعيم للعازل \r\nتم صب صبة النظافة ٣٦ م ٣\r\nتم صب قاعدة المصعد وحوائط بئر المصعد ١٩ م٣\r\nتم الانتهاء من اعمال عازل القاعدة قبل دفانها\r\nتم رفع ماكينة سحب المياه من اسفل القسيمة للشارع \r\nتم عمل خطوط سحب المياه المدفونه والمخفية \r\nجاري اختبار خطوط سحب المياه بعد ترحيلها ودفانها \r\nجاري التنسيق لاعمال دفان قاعدة المصعد وتظبيط مناسيب الارضية ودحلها ورش المبيد والنايلون وصبة النظافة\r\nتم توصيل مياه الوزارة للقسيمة','a:0:{}',3,'2022-05-28 20:28:39','2022-05-28 20:28:39',155),(2898,'تم بحمد الله فحص الكهرباء للقسيمة\r\nفي انتظار توصيل التيار الكهربي للقسيمة\r\nجاري اعمال تركيب الشتر\r\nجاري اعمال تركيب ابواب الخدمة والابواب الرئيسية \r\nوتم الانتهاء من اعمال تركيب الاطقم الصحية وسيستم السخانات والمضخات والفلاتر والتانكات وتوصيلها وتشغيل المياه في القسيمة لله الحمد \r\nتم تركيب البوكسات المطرية لصناديق الكهرباء\r\nتم تجهيز القسيمة لفحص الكهرباء مع محاولة ازالة واخفاء المخالفات\r\nتم تركيب السلم الحديد على بيت الدرج\r\nتم تبديل الفلتر الرملي بفلتر ٣ مراحل \r\nتم التواصل مع شركة المصاعد وتم الاستجابة سريعا وتوريد الماكينة وتم الانتهاء من تركيبها\r\nتم اخباونا من شركة التكييف بتوريد وتركيب الديفيوزرات يوم ٥/٢٥\r\nتم توريد مكاين التكييف للموقع بانتظار توصيلهم\r\nتم اعتماد القسيمة بالبلدية\r\nبانتظار تحديد موعد فحص هذا الاسبوع بإذن الله\r\nتم تركيب باب الحمام الناقص من سديم\r\nتم تركيب الجام الاضافي الدرابزين الخارجي \r\nتم توصيل خط المياه للقسيمة \r\nتم توصيل خط الصرف للقسيمة','a:0:{}',3,'2022-05-28 20:29:50','2022-05-28 20:29:50',134),(2899,'تم صب اعمده الدور الثاني وقرب الانتهاء من اعمال نجاره سقف  الدور الثاني \r\nوجاري تسكين بناءً طابوق وغدا وصول اول دفعه من الطابوق الابيض','a:0:{}',3,'2022-05-29 07:50:53','2022-05-29 07:50:53',143),(2900,'-   قرب الانتهاء من مباني  الدور الارضي واعتماد دستور السرداب وغدا بدايه اعمال بيت الدرج','a:0:{}',3,'2022-05-29 07:51:20','2022-05-29 07:51:20',111),(2901,'تم الانتهاء من الهيكل الاسود بفضل الله وتم تحديد اماكن عقد الصحي بالكامل وضع العلامات','a:0:{}',3,'2022-05-29 07:51:48','2022-05-29 07:51:48',36),(2902,'تم صب اعمده الدور الاراضي وبدايه اعمال نجاره سقف الدور الاراضي','a:0:{}',3,'2022-05-29 07:52:21','2022-05-29 07:52:21',140),(2903,'تم بفضل الله صب اعمده الدور الاراضي والدرج وغدا فك الاعمده لتاخر الصب الي الساعه ٥ مساءا','a:0:{}',3,'2022-05-29 07:52:45','2022-05-29 07:52:45',154),(2904,'نهايه تم الانتهاء من بوكسات الشتر وتركيبها','a:0:{}',3,'2022-05-29 07:53:23','2022-05-29 07:53:23',42),(2905,'تم بفضل الله صب الشناجات \r\nوتم العزل وتم اعمال الدفان \r\nوتم تاسيس شبكه المجاري الارضيه \r\nوانتهاء اعمال نجاره واليوم بدايه اعمال الحداده الارضيه','a:0:{}',3,'2022-05-29 07:53:55','2022-05-29 07:53:55',159),(2906,'تم بفضل الله صب الشناج  وبدايه اعمال العزل ثم الدفان ان شا الله','a:0:{}',3,'2022-05-29 07:54:23','2022-05-29 07:54:23',164),(2907,'تم صب كرسي الشناج اليوم  نهايه  اعمال نجاره الشناجات ونهايه اعمال الحديد اليوم ان شاء الله','a:0:{}',3,'2022-05-29 07:54:52','2022-05-29 07:54:52',165),(2908,'- تم الانتهاء من المساح الناعم الداخلي و الخارجي.\r\n- تم الانتهاء من عمل الأساس و السيجما.\r\n- تم الانتهاء من عمل الحماية و جاري فك السقالة.\r\n- تم تنظيف القسيمة و تجهيز كل مزاريب الصرف قبل بدء العازل.\r\n- تم صب الفوم بالحمامات و المطابخ و البلكونات و الأسطح.\r\n- تم عمل طبقة المساح فوق الفوم.\r\n- تم حرق الطربال و فحص العازل.\r\n- تم صب السكريت.\r\n- متبقي عمل السيجما و الحماية بالأسطح و البلكونات.','a:0:{}',3,'2022-05-29 07:55:24','2022-05-29 07:55:24',142),(2909,'- تم الانتهاء من أعمال الديكور و تفتيح السبوتات.\r\n- تم الانتهاء من عمل مساح الأرضيات.\r\n- متبقي تركيب بعض الأماكن بأرضيات بالدور الأرضي و النعلات \r\n- تم الانتهاء من مساح الأرضيات بالممرات و تركيب السيراميك.\r\n- تم عمل مخطط الكهرباء.\r\n- تم الانتهاء من عمل معجون الديكور و سكينة المعجون الثالثة.\r\n- تم انتهاء المعجون و جاري عمل البطانة.\r\n- تم الانتهاء من تركيب الجام.\r\n- تم توريد و تركيب الأبواب الخارجية و سلم الخدمات.\r\n- تم توريد و تركيب درابزين السلم الداخلي.\r\n- تم توريد و تركيب البراطيش الداخلية و الخارجية.\r\n- تم الانتهاء من تركيب سيراميك الدرج.\r\n- تم الانتهاء من عمل الشربتة للطوف و الأرضيات.\r\n- جاري تصنيع الأبواب الداخلية.\r\n- تم توريد مكاين التكييف الخارجية و الكونشكن.\r\n- تم البدء بتركيب الأطقم الصحية.','a:0:{}',3,'2022-05-29 07:56:13','2022-05-29 07:56:13',126),(2910,'- تم الانتهاء من أعمال الديكور و تفتيح السبوتات.\r\n- تم الانتهاء من عمل مساح الأرضيات.\r\n- تم الانتهاء من تركيب سيراميك الأرضيات داخل القسيمة.\r\n- تم الانتهاء من تركيب سيراميك الدرج.\r\n- تم الانتهاء من مساح الأرضيات بالممرات و الحوش.\r\n- تم الانتهاء من تركيب سيراميك الحوش و الممرات.\r\n- تم الانتهاء من عمل معجون الديكور و سكينة المعجون الثالثة.\r\n- تم الانتهاء من تركيب الجام.\r\n- تم توريد و تركيب الأبواب الخارجية و سلم الخدمات.\r\n- تم توريد درابزين السلم الداخلي.\r\n- تم توريد البراطيش الداخلية و الخارجية و جاري تركيبها.\r\n- تم الانتهاء من عمل الشربتة للطوف و الأرضيات.\r\n- جاري تصنيع الأبواب الداخلية.\r\n- تم توريد مكاين التكييف الخارجية و الكونكشن.\r\n- تم تركيب الأطقم الصحية.','a:0:{}',3,'2022-05-29 07:56:51','2022-05-29 07:56:51',131),(2911,'- تم إنهاء جميع أعمال الديكور بالقسيمة.\r\n- تم الانتهاء من تركيب سيراميك الأرضيات.\r\n- تم الانتهاء من تركيب النعلات و الشربتة.\r\n- تم توريد و تركيب البراطيش الداخلية و الخارجية.\r\n- تم الانتهاء من تركيب الدرج.\r\n- تم الانتهاء من تركيب فواصل النعلات و عمل المساح.\r\n- تم توريد المواد المطلوبة لاستكمال أعمال الصبغ.\r\n- جاري عمل معجون الحوائط و الديكور.','a:0:{}',3,'2022-05-29 07:57:18','2022-05-29 07:57:18',127),(2912,'- تم الانتهاء من عمل سكينة المعجون  الثالثة و الصنفرة.\r\n- تم الانتهاء من تركيب سيراميك الأرضيات و الدرج.\r\n- تم تركيب المكاين الداخلية و عمل اللحامات.\r\n- تم تقفيل ديكور الحمامات بعد عمل لحامات مكاين التكييفات الداخلية.\r\n- تم عمل فتحات السبوتلايت و الدفيوزر و الراجع.\r\n- تم الانتهاء من عمل البطانة.\r\n- تم الانتهاء من العمل بالحوش الخارجي بعد انتهاء تركيب سيراميك المسبح.\r\n- تم الانتهاء من تركيب الأبواب الداخلية.\r\n- تم الانتهاء من تركيب أبواب الخدمات الألمونيوم.\r\n- تم الانتهاء من تركيب البلاكات و السويتشات و تقفيل الديبيهات.\r\n- تم تركيب الكابل الرئيسي و متبقي عمل لمبات الفحص و دي بي المسبح.','a:0:{}',3,'2022-05-29 07:57:54','2022-05-29 07:57:54',125),(2913,'تم توصيل جورة الأشغال..\r\n تم توصيل المياه العذبة بالقسيمة ..\r\n تم التواصل مع شركة الغانم لتشغيل التكييف بالكامل نظرا لعدم إنهاء التشغيل.. \r\nتم تركيب الاسبوتات ..\r\nتم الانتهاء من صبغ الاسقف ٢ وجه.. \r\nتم الانتهاء من بطانة الطوف ..','a:0:{}',3,'2022-05-29 07:58:40','2022-05-29 07:58:40',78),(2914,'تم توصيل التيار الكهربي.. \r\nجاري تركيب الشترات','a:0:{}',3,'2022-05-29 07:59:16','2022-05-29 07:59:16',97),(2915,'جاري التنسيق مع شركة روتكس لتصنيع خشب الواجهة.. تم اعتماد صبغ الحماية للواجهة','a:0:{}',3,'2022-05-29 07:59:43','2022-05-29 07:59:43',79),(2916,'تم الانتهاء من تكسير الكهرباء.. \r\nتم تركيب بوكسات  الشترات.. \r\nتم عمل تمديدات الصرف والتغذية بالحمامات وتم فحصها..','a:0:{}',3,'2022-05-29 08:00:14','2022-06-01 10:35:46',76),(2918,'تم انهاء أعمال الديكور وتم تحديد علامات التكييف.. \r\nتم توريد جزء من  السيراميك...\r\nالانتهاء من سحب الوايرات..','a:0:{}',3,'2022-05-29 08:01:08','2022-05-29 08:01:08',80),(2919,'-تم صب سقف بيت الدرج \r\n\r\n- جاري اعمال مباني الدور  الثاني \r\n\r\n- تم الانتهاء من عمل سقالة مباني الدور الارضي \r\n\r\n\r\n- تم الانتهاء من اعمال مباني الدور الارضي حتي مستوي الروابط','a:0:{}',3,'2022-05-29 08:02:00','2022-05-29 08:02:00',95),(2920,'- تم صب  سقف بيت الدرج \r\n\r\n- جاري اعمال  مباني الدور الاول   \r\n\r\n- تم الانتهاء من ٩٠ ٪؜  اعمال مباني الدور الارضي ( في انتظار نزول الطابوق الابيض )','a:0:{}',3,'2022-05-29 08:02:30','2022-05-29 08:02:30',114),(2921,'تم الانتهاء من مباني الدروة والسطح \r\n\r\nجاري  اعمال مباني الدور الاول','a:0:{}',3,'2022-05-29 08:03:06','2022-05-29 08:03:06',39),(2922,'- غدا ان شاء الله صب اعمدة بيت الدرج','a:0:{}',3,'2022-05-29 08:03:26','2022-05-29 08:03:26',35),(2923,'- تم الانتهاء من اعمال الهيكل \r\nالاسود','a:0:{}',3,'2022-05-29 08:03:45','2022-05-29 08:03:45',33),(2924,'-تم الانتهاء من اعمال الهيكل الاسود','a:0:{}',3,'2022-05-29 08:04:10','2022-05-29 08:04:10',91),(2925,'- تم صب خرسانة النظافة \r\n\r\n- تم الانتهاء من بناء داير اللبشة \r\n\r\n- غدا ان شاء الله بدء اعمال عزل اللبشة','a:0:{}',3,'2022-05-29 08:04:30','2022-05-29 08:04:30',163),(2926,'جاري اعمال مباني الدور الثاني وتمت اعمال صب الطبانات جاري فك سقف بيت الدرج وتصفيط العده','a:0:{}',3,'2022-05-29 08:04:55','2022-05-29 08:04:55',107),(2927,'جاري اعمال تمديدات الكهربا \r\nوتركيب بيبات وبلاكات وتمت اعمال التمديدات الصحية التغذية والصرف و متبقي الشبكه','a:0:{}',3,'2022-05-29 08:05:30','2022-05-29 08:05:30',109),(2928,'تمت اعمال تركيب الشتر \r\nو توريد رخام المصعد \r\nوتم تركيب الخزانات وسيستم الساخانات \r\nو بانتظار موعد الفحص الكهربا','a:0:{}',3,'2022-05-29 08:06:08','2022-05-29 08:06:08',135),(2929,'جاري اعمال صبغ الديكور وسكينة ثالثة الطوف وجاري استكمال اعمال ديكور وفتحات الاسبوت لايت وتم توريد سكك المصعد \r\nو تم اختيار الابواب الخارجية  والابواب الداخلية','a:0:{}',3,'2022-05-29 08:06:56','2022-05-29 08:06:56',113),(2930,'جاري اعمال مساح طوف الحمامات والمطابخ ال سيراميك','a:0:{}',3,'2022-05-29 08:07:26','2022-05-29 08:07:26',137),(2931,'تم نزول الابواب الداخليه ولم يتم تحديد موعد لتركيبها .\r\nتم تركيب سيراميك مطبخ الدور الأرضي .\r\nتم تنظيف القسيمه من الخارج للبدء باعمال مساح ارضية الدور الأرضي وتركيب السيراميك .\r\nتم الانتهاء من أعمال شربتة سيراميك السطح والدور الاول والثاني .','a:0:{}',3,'2022-05-29 08:14:13','2022-05-29 08:14:13',98),(2932,'تم نزول بايبات النحاس وحمار أعمال تمديدات التكييف .\r\nتم نزول اغراض الصحي وجار أعمال التمديدات الصحيه.','a:0:{}',3,'2022-05-29 08:14:53','2022-05-29 08:14:53',87),(2933,'جار العمل بتركيب سيراميك ارضيات الدور الأرضي.\r\nتم الانتهاء من تركيب ديكور الحمامات والمطابخ .\r\nتم تركيب مكاين التكييف الداخليه.\r\nتم تنظيف السطح والبلكونات للبدء بعزلهم.','a:0:{}',3,'2022-05-29 08:15:25','2022-05-29 08:15:25',128),(2934,'جار أعمال تركيب ديكور الحمامات .\r\nجار تركيب رخام درايش الحمامات .\r\nجار تركيب موزاييك البلكونات.','a:0:{}',3,'2022-05-29 08:15:47','2022-05-29 08:15:47',105),(2935,'تم الانتهاء من أعمال حدادة ونجارة اعمدة الدور الأول .\r\nتم تسليم المهندس الاستشاري.\r\nالصب اليوم الساعه ٤ عصرا بإذن الله.','a:0:{}',3,'2022-05-29 08:16:09','2022-05-29 08:16:09',138),(2936,'# جاري تقفيل كهرباء القسيمة \r\n#تم نزول الابواب الخدمات والرئيسية وتم التركيب.\r\n# جاري الترتيب لعمل برواز رخام للمصعد','a:0:{}',3,'2022-05-29 08:16:45','2022-05-29 08:16:45',99),(2937,'# تم الانتهاء من اعمال الكهرباء\r\n# تم انتهاء اعمال الشتر \r\n# تم غسيل وتنظيف القسيمة للتسليم\r\n# جاري بعض اعمال المساح بالرووف يوم الاحد الانتهاء منها','a:0:{}',3,'2022-05-29 08:17:18','2022-05-29 08:17:18',101),(2938,'# تم تركيب رخام الدرج .\r\n# جاري اعمال ديكور سقف بيت الدرج\r\n#تم الانتهاء من تركيب سيراميك الارضيات.\r\n# بانتظار اختيار البلوكات والسويتشات وتقفيل الكهرباء','a:0:{}',3,'2022-05-29 08:17:42','2022-05-29 08:17:42',104),(2939,'# جاري التجهيز للعازل\r\n# بانتظار نزول اغراض الكهرباء .','a:0:{}',3,'2022-05-29 08:18:07','2022-06-01 10:48:56',117),(2940,'# بانتظار نزول السيراميك\r\n# جاري  سحب الويرات .','a:0:{}',3,'2022-05-29 08:18:30','2022-05-29 08:18:30',121),(2941,'#جاري اعمال المساح الداخلي .','a:0:{}',3,'2022-05-29 08:18:47','2022-05-29 08:18:47',90),(2942,'#بانتظار نزول سيراميك الحوائط\r\n# تم انتهاء اعمال ديكور الدور الثاني والاول.','a:0:{}',3,'2022-05-29 08:19:10','2022-05-29 08:19:10',55),(2943,'# يوم الاثنين صب بيت الدوج باذن الله .\r\n# يوم الاحد الانتهاء من مباني الارضي .','a:0:{}',3,'2022-05-29 08:19:30','2022-05-29 08:19:30',94),(2944,'* تم الانتهاء من فك سقف الدور الاول \r\n*جارى الانتهاء من اعمال نجاره سقف الدور الثانى وباكر نزول الحداد  والبداء ب اعمال حداده الجسور .\r\n* جارى الانتهاء من اعمال بناء الدور الارضى','a:0:{}',3,'2022-05-29 08:20:00','2022-05-29 08:20:00',148),(2945,'* تم الانتهاء من صب كرسى الشناج \r\n* باكر البداء ب اعمال نجاره الشناج','a:0:{}',3,'2022-05-29 08:20:30','2022-05-29 08:20:30',161),(2946,'* تم الانتهاء بنسبه ٩٠ ٪؜ لشغل المهندس الموقع الحمدلله \r\nمتبقى نزول الالمونيوم ومكاين التكيف والاسكاى لايت ودخول التيار المطلاع .\r\n* جارى الانتهاء من ملاحظات السيراميك \r\n* ف انتظار نزول الجام للدرايش  \r\n* ف انتظار الصباغ للانتهاء من السكينه الثالثة وتسليم القسيمة على الفنش النهائى','a:0:{}',3,'2022-05-29 08:21:42','2022-05-29 08:21:42',43),(2947,'* تم الانتهاء من صب السكريت للسطح والارتدادات \r\n* تم نزول المساح لعمل سجيما للارتدادت وسور السطح وانهاء كافه الاعمال \r\n* تم الانتهاء من عمل النعلات \r\n*  تم  الانتهاء من اعمال سحب الوايرات\r\n* تم الانتهاء من اعمال الحماية لكامل القسيمة بالخارج وتركيب شترات التهويه \r\n* تم الانتهاء من فك السقالة وتنظيف القسيمة \r\n* جارى الانتهاء من تركيب الداكت','a:0:{}',3,'2022-05-29 08:22:14','2022-05-29 08:22:14',38),(2948,'* تم الانتهاء من  فك السقالة \r\n* تم الانتهاء من اعمال الحماية للقسيمة \r\n*تم   الانتهاء اعمال الحف وسحب سكنتين معجون للطوف . \r\n* تم الانتهاء من  اعمال السيجما    \r\n* تم  الانتهاء من تركيب سيراميك طوف الحمامات والمغاسل . \r\n* تم الانتهاء من صب فوم لكامل للحمامات \r\n*تم الانتهاء من اعمال تاسيس الكهرباء \r\n* تم الانتهاء من اعمال الشبكة المعلقة \r\n* تم الانتهاء من اعمال تمديد الصرف للدور الارضى والدور الاول والسطح \r\n* تم الانتهاء من تمديد بابيات النحاس \r\n* تم الانتهاء من تاسيس الترومستات','a:0:{}',3,'2022-05-29 08:23:10','2022-05-29 08:23:10',44),(2949,'* تم الانتهاء من اعمال التسكيرات ودق الشبك لكامل القسيمة من الداخل وتم الانتهاء من الطرطشة للدور الارضى  . \r\nتم تركيب بوكسات الشتر لكامل القسيمة  \r\n*تم الانتهاء من عزل الحمامات  \r\n* تم  الانتهاء من اعمال تركيب الشبكة المعلقة \r\n* تم الانتهاء من عمل  بوووج لكامل القسيمة \r\n*تم الانتهاء من تمديد بايبات الصرف \r\n* تم الانتهاء من تاسيس اعمال الكهرباء  \r\n* تم الانتهاء من تمديد بايبات النحاس والترومستات','a:0:{}',3,'2022-05-29 08:23:40','2022-05-29 08:23:40',40),(2950,'*تم الانتهاء من صب الطبالت وصب السندرة وصب الدرج ف مدخل القسيمة \r\nمتبقى استكمال مبانى البروزات فالواجهه بعد عمل سقالة المساح','a:0:{}',3,'2022-05-29 08:24:45','2022-05-29 08:24:45',34),(2951,'* تم رفع مقاسات الشتر واعتمادها وتركيبهم يوم الثلاثاء باذن لله\r\n*جارى اعمال التكسير  الصحى وف انتظار اعتماد اغراض الصحى ونزولها للتمديد  \r\n* جارى اعمال تكسير وتاسيس الكهرباء \r\n* متبقى صب الطابنات لحين الانهاء من اعمال الاقواس وصبها مره واحده \r\n* تم طلب تمديد بايبات النحاس والترومستات \r\n* تم الانتهاء  اعمال بناء بيت الدرج \r\n* تم الانتهاء من اعمال بناء الدور الارضى \r\n* تم الانتهاء من اعمال بناء الدور الاول','a:0:{}',3,'2022-05-29 08:25:32','2022-05-29 08:25:32',110),(2952,'*تم الانتهاء من  اعمال نجاره سقف الارضى \r\n*باكر البداء ب اعمال حداده الجسور','a:0:{}',3,'2022-05-29 08:25:53','2022-05-29 08:25:53',151),(2953,'* تم الانتهاء من صب بيت الدرج  وباكر تشوين الطابوق لبناء سور السطح \r\n* جارى الانتهاء من اعمال بناء الدور الارضى متبقى  صب العتب \r\n* تم الانتهاء من بناء الدور الاول  \r\n* جارى الانتهاء من اعمال بناء الدور الثانى','a:0:{}',3,'2022-05-29 08:26:24','2022-05-29 08:26:24',92),(2954,'مساح خارجي\r\nباقي السيجما والحمايه للاسوار\r\nوتم تقفيل المساح بعد تركيب الدرج   \r\n\r\nسيراميك \r\nتم الانتهاء من تركيب سيراميك باقي البراتيش بعد توريد وتركيب الابواب الداخليه\r\n\r\nكهرباء\r\nباقي تركيب البلاكات والسوتشات وتجهيز القسيمه للفحص بعد الانتهاء من تركيب الالومنيوم \r\n\r\nصبغ\r\nجاري عمل السكينه ٣ والبطانه\r\n\r\nديكور\r\nتم الانتهاء من تفتيح الاسبوتات \r\nتم  تركيب ابواب الصيانه \r\n\r\nالالومنيوم\r\nتم توريد الالومنيوم وف انتظار التركيب وتركيب الجام   \r\n\r\nاعمال تعديلية\r\nجاري تكسير الرمب وتعديله','a:0:{}',3,'2022-05-29 08:27:07','2022-05-29 08:27:07',96),(2955,'مساح خارجي \r\nتم الانتهاء من عمل السيجما والحمايه \r\nباقي الاسوار  \r\n\r\nسيراميك\r\nتم الانتهاء من تركيب السيراميك باقي الدرج الخارجي \r\n\r\nديكور\r\nتم الانتهاء من اعمال الديكور وتم  تفتيح الاسبوتات وتم تركيب ابواب الصيانه \r\n\r\nكهرباء\r\nتم ايصال التيار الكهربائي وفي انتظار تشغيل التكييف⁩⁩\r\n\r\nصبغ\r\nتم الانتهاء من عمل البطانه باقي الفنش الاخير\r\n\r\nالومنيوم\r\nتم توريد وتركيب  الالومنيوم  \r\n\r\nتكييف\r\nتم تركيب ابواب الصيانه  \r\nفي انتظار  التشغيل \r\n*ابواب داخليه وخارجيه \r\n\r\nتم التوريدوالتركيب   وتم تركيب الابواب الخارجية \r\n\r\nمصاعد\r\nتم الانتهاء من تركيب الابواب فقط وجاري تركيب  المكينه','a:0:{}',3,'2022-05-29 08:28:00','2022-05-29 08:28:00',120),(2956,'جاري تركيب سيراميك السرداب','a:0:{}',3,'2022-05-29 08:29:24','2022-05-29 08:29:24',115),(2957,'مساح\r\nتم الانتهاء من اعمال المساح الداخلي والخارجي\r\n\r\nكهرباء\r\nتم الانتهاء من سحب  الويرات\r\n\r\nسيراميك\r\nتم الانتهاء من تركيب رخام الدور الاول والثاني والسطح   \r\nتم تركيب سيراميك الحوائط باقي حمام بالارضي تم  عمل الخيش والنايلون \r\nتم تركيب رخام الديوانيه بالسرداب الاول \r\n\r\nجاري مساح السرداب الثاني \r\n\r\nصبغ\r\n\r\nتم الانتهاء من عمل سكنتين معجون','a:0:{}',3,'2022-05-29 08:30:03','2022-05-29 08:30:03',108),(2958,'كهرباء\r\nجاري اعمال تركيب البوكسات والديبيهات \r\n\r\nصحي\r\nجاري تمديد المجاري المعلقه \r\nوالتغذيه \r\n\r\nتكييف\r\nتم تركيب الريزرات الخارجيه ومتوقفه ع تمديد بيبات النحاس\r\nجاري تركيب دكتات التكييف \r\n\r\nمساح\r\nتم  عمل البؤج لتركيب بوكسات الكهرباء\r\nبوكسات شتر\r\nتم  تركيب بوكسات الشتر⁩⁩⁩','a:0:{}',3,'2022-05-29 08:30:33','2022-05-29 08:30:33',86),(2959,'تم حفر القسيمه بعمق متر وتجهيز القسيمه للتدعيم \r\nوفي انتظار نزول شركه التدعيم وتم قياس القسيمه وتبين نقص ١٦ سم','a:0:{}',3,'2022-05-29 08:31:14','2022-05-29 08:31:14',167),(2960,'جاري استكمال تركيب القطع الصحية','a:0:{}',3,'2022-05-29 08:31:44','2022-05-29 08:31:44',103),(2961,'جاري فرش النايلون واعمال الحداده الارضيه الدور الارضي \r\nوتم الانتهاء من اعمال الصحي واعمال الكهرباء','a:0:{}',3,'2022-05-29 08:32:07','2022-05-29 08:32:07',139),(2962,'تم الوصول لمنسوب الحفر ٦متر \r\nوتم تحديد حمام السباحه والقواعد المجاوره لحمام السباحه والمصاعد \r\nللنزول بها وتم الترتيب مع شركة سحب مياه لاستكمال الاعمال .','a:0:{}',3,'2022-05-29 08:32:36','2022-05-29 08:32:36',162),(2963,'جاري مباني الدور الثاني  \r\nوتم فك سقف بيت الدرج','a:0:{}',3,'2022-05-29 08:33:04','2022-05-29 08:33:04',47),(2964,'تم الانتهاء من صب عمدان سقف الدور الاول \r\nوجاري تنظيف السرداب للعازل \r\nوبدء مباني السردابدان شاء الله الثلاثاء او الاربعاء','a:0:{}',3,'2022-05-29 08:34:07','2022-05-29 08:34:07',89),(2965,'تم  الانتهاء من تقفل عمدان الدور الثاني \r\nوالصب ان شاءالله بكره صباحا \r\nوجاري فك سقف الدور الارضي','a:0:{}',3,'2022-05-29 08:34:42','2022-05-29 08:34:42',51),(2966,'تم توريد وتركيب ابواب الخدمات والابواب الرئيسية متبقي الجام\r\nتم الانتهاء من تركيب الاطقم الصحية والخزانات \r\nتم قص فتحات الاضاءة وفتحات التكييف وفى انتظار تركيب الدفيوزرات والجريلات','a:0:{}',3,'2022-05-29 08:35:17','2022-05-29 08:35:17',72),(2967,'تم الانتهاء من تركيب الومنيوم الدرايش في انتظار تركيب الجام','a:0:{}',3,'2022-05-29 08:35:35','2022-05-29 08:35:35',70),(2968,'تم الانتهاء من تشغيل مكاين التكييف\r\nجارى عزل مكاين التكييف\r\nتم التواصل مع شركة التهوية لتشغيل المكاين وتركيب الجريلات \r\nتو نزول الخزانات والسيستم','a:0:{}',3,'2022-05-29 08:36:05','2022-05-29 08:36:05',69),(2969,'تم الانتهاء من اعمال التكسير وتركيب البوكسات الدور الارضى والاول','a:0:{}',3,'2022-05-29 08:36:35','2022-05-29 08:36:35',67),(2970,'تم الانتهاء من اعمال الديكور متبقي الحمامات والمطابخ \r\nتم تركيب اتنين كرسى معلق وتم بناء كتف مبانى \r\nتم الانتهاء من سيراميك الحوائط متبقي حمام صالة الاستقبال تم التواصل مع المعرض لتوريد السيراميك','a:0:{}',3,'2022-05-29 08:37:03','2022-05-29 08:37:03',66),(2971,'جارى تركيب سيراميك الارضيات\r\nتم الانتهاء من اعمال الديكور متبقي الحمامات بعد تركيب مكاين التكييف الداخلية','a:0:{}',3,'2022-05-29 08:37:26','2022-05-29 08:37:26',65),(2972,'تم صب الارضية للمسطحات الإضافية \r\nتم الانتهاء من اعمال الطرطشة الخارجية','a:0:{}',3,'2022-05-29 08:37:45','2022-05-29 08:37:45',68),(2973,'تم صب اعمدة الدور الاول','a:0:{}',3,'2022-05-29 08:38:04','2022-05-29 08:38:04',122),(2974,'_ جارى اعمال تطريح نجارة سقف الدور الثاني  \r\n- جارى استكمال اعمال مباني الدور الارضي \r\n- تم الانتهاء من اعمال نظافة الدور الاول  للتجهز لاعمال المباني','a:0:{}',3,'2022-05-29 08:38:36','2022-05-29 08:38:36',73),(2975,'- تم الانتهاء من توريد الابواب الخارجية والداخليه \r\n- جاري التجهيز لاعمال الصبغ النهائي\r\n- تم رفع معامله ايصال التيار وفى انتظار اعمال الفحص\r\n- تم التجهيز لطلب سيستم السخانات \r\n- تم الانتهاء من تركيب درابزين السلم الرئيسي','a:0:{}',3,'2022-05-29 08:39:16','2022-05-29 08:39:16',74),(2976,'_جاري تركيب بوكسات الشتر للدرايش\r\n_ تم الانتهاء من اعمال تمديدات الصحي\r\n- جاري اعمال تمديدات الكهرباء \r\n- جارى اعمال عازل الحمامات والمطابخ','a:0:{}',3,'2022-05-29 08:39:45','2022-05-29 08:39:45',75),(2977,'_ تم الانتهاء من اعمال صب سقف الدور الاول \r\n-جارى الانتهاء من اعمال حدادة ونجارة اعمدة الدور الثاني \r\n- تم الانتهاء من نظافة الارضي وتم عزل اسفل الدستور وجارى اعمال مباني الدستور','a:0:{}',3,'2022-05-29 08:40:06','2022-05-29 08:40:06',83),(2978,'- تم من الانتهاء من صب سقف بيت الدرج\r\n- جاري الانتهاء من اعمال مباني الدور الاول وبيت الدرج','a:0:{}',3,'2022-05-29 08:40:28','2022-05-29 08:40:28',112),(2979,'- تم الانتهاء من اعمال نجارة وحدادة اعمدة  بيت الدرج \r\n- جاري الانتهاء من اعمال مباني الدور الاول','a:0:{}',3,'2022-05-29 08:40:50','2022-05-29 08:40:50',88),(2980,'-جارى الانتهاء من اعمال الحفر بالقسيمة بعد اعتماد المخطط النهائى \r\n- جاى التجهيز لاعمال دحل ودمك التربه قبل فرشة النظافة','a:0:{}',3,'2022-05-29 08:41:19','2022-05-29 08:41:19',171),(2981,'-تم الانتهاء من تعليم مخطط الكهرباء بالموقع وجاري البدء ف أعمال التأسيس','a:0:{}',3,'2022-05-29 08:41:43','2022-05-29 08:41:43',58),(2982,'-تم الانتهاء من مباني السطح وغرفة المكاين .\r\n-جاري الانتهاء من نظافة القسيمة','a:0:{}',3,'2022-05-29 08:42:02','2022-05-29 08:42:02',118),(2983,'-تم الانتهاء من اعمال الهيكل الاسود .\r\nتم نظافة القسيمة بالكامل .','a:0:{}',3,'2022-05-29 08:42:21','2022-05-29 08:42:21',62),(2984,'-تم الانتهاء من اعمال السيراميك للمطبخ بالدور الارضي.\r\n-جاري اعمال السيراميك الحوائط بالدور الثاني.\r\nالتكييف\r\n-تم تركيب مكائن التكييف.\r\n-تم الانتهاء من تركيب دكت التكييف.','a:0:{}',3,'2022-05-29 08:42:50','2022-05-29 08:42:50',46),(2985,'تم الانتهاء من اعمال المباني للدور الثاني \r\nتم الانتهاء من مباني بين الدرج.','a:0:{}',3,'2022-05-29 08:43:20','2022-05-29 08:43:20',64),(2986,'تم الانتهاء من أعمال الحداده وجاري تسليم الاستشاري','a:0:{}',3,'2022-05-29 11:51:47','2022-05-29 11:51:47',168),(2987,'- تم الانتهاء من نجاره الرقابي وجاري ترتيب الصب','a:0:{}',3,'2022-05-29 11:52:22','2022-05-29 11:52:22',170),(2988,'تم تسليم منسوب الحفر \r\nجاري العمل بنجاره القواعد','a:0:{}',3,'2022-05-29 11:52:51','2022-05-29 11:52:51',177),(2989,'جاري العمل بالحفر','a:0:{}',3,'2022-05-29 11:58:51','2022-05-29 11:58:51',166),(2990,'- تم الانتهاء من اعمال العزل ومباني داير القسيمه وجاري ترتيب الدفان','a:0:{}',3,'2022-05-29 11:59:18','2022-05-29 11:59:18',160),(2991,'- جاري حفر القسيمه','a:0:{}',3,'2022-05-29 11:59:40','2022-05-29 11:59:40',169),(2992,'تم اضافة صور جديدة في صور القسيمة','a:0:{}',3,'2022-05-30 09:00:18','2022-05-30 09:00:18',163),(2993,'تم الانتهاء من اعمال الحديد للرقابي والخزان والبياره','a:0:{}',3,'2022-05-30 17:25:13','2022-05-30 17:25:13',172),(2994,'تم الانتهاء من اعمال النجاره الرقابي والخزان والبياره\r\nتم تحديد معاد الصبه الاربعاء 1/6','a:0:{}',3,'2022-05-31 16:48:32','2022-05-31 16:48:32',172),(2995,'تم تسليم المهندس الاستشاري وجاري العمل على إضافه غرفه تعادل لحمام السباحه','a:0:{}',3,'2022-05-31 20:52:32','2022-05-31 20:52:32',168),(2996,'- تم الانتهاء من صب رقاب الأعمدة وجاري تجهيز القسيمه للعازل ومباني الداير','a:0:{}',3,'2022-05-31 20:53:08','2022-05-31 20:53:08',170),(2997,'تم الإنتهاء من نجارة القواعد وفي انتظار نزول الحديد لعمل حدادة القواعد','a:0:{}',3,'2022-05-31 20:53:35','2022-05-31 20:53:35',177),(2998,'_ تم الانتهاء من الحفر وجاري العمل على رش التربه ودحلها','a:0:{}',3,'2022-05-31 20:53:56','2022-05-31 20:53:56',166),(2999,'- جاري العمل على دفان التربه طبقات','a:0:{}',3,'2022-05-31 20:54:22','2022-05-31 20:54:22',160),(3000,'- تم الحفر  وجاري تجهيز رش المياه ودحل التربه','a:0:{}',3,'2022-05-31 20:54:41','2022-05-31 20:54:41',169),(3001,'- تم  تسليم منسوب الحفر للمكتب الهندسي وصل فرشة النظافه وجاري العمل على البدء بتجارة القواعد','a:0:{}',3,'2022-05-31 20:55:08','2022-05-31 20:55:08',174),(3002,'- جاري عمل معجون الحوائط و الديكور.','a:0:{}',3,'2022-05-31 20:56:22','2022-05-31 20:56:22',127),(3003,'تم الانتهاء من نجاره سقف الدور الاول وسيتم نزول الحداد باكر','a:0:{}',3,'2022-05-31 20:57:26','2022-05-31 20:57:26',61),(3004,'استمرار اعمال نجاره سقف الدور الارضى \r\nوتم عمل عازل طربال للحوائط من الخارج بارتفاع ٢ متر وسيتم دفان طبقه اولى باكر ومن بعد تكمله اعمال العازل الخارجيه','a:0:{}',3,'2022-05-31 20:57:53','2022-05-31 20:57:53',119),(3005,'تم الانتهاء من حداده سقف الارضى \r\nوتم الانتهاء من تمديدات الصحى \r\nوسيتم نزول الكهربائى باكر لعمل تمديدات الكهرباء','a:0:{}',3,'2022-05-31 20:58:29','2022-05-31 20:58:29',147),(3006,'تم صب سقف بيت الدرج وسيتم نزول البناء يوم السبت للبدء باعمال المبانى','a:0:{}',3,'2022-05-31 20:58:49','2022-05-31 20:58:49',149),(3007,'استمرار اعمال مبانى الدور الثانى وجارى فك نجاره سقف بيت الدرج','a:0:{}',3,'2022-05-31 20:59:06','2022-05-31 20:59:06',63),(3008,'تم عمل نجاره الشناجات وسيتم نزول الحداد باكر لعمل الحداده','a:0:{}',3,'2022-05-31 20:59:23','2022-05-31 20:59:23',156),(3009,'تم بفضل الله صب اعمده الدور الثاني والانتهاء من اعمال نجاره سقف  الدور الثاني\r\n ووضع علامات بوكسات التكييف \r\nوغدا وصول البوكسات وبدايه اعمال الحداده وتم وصول دفعتين طابوق ابيض \r\nوجاري تسكين بناءً طابوق القيسمه','a:0:{}',3,'2022-05-31 21:01:02','2022-05-31 21:01:02',143),(3010,'قرب الانتهاء من مباني  الدور الارضي \r\nوقرب انتهاء مباني السرداب غدا نهايه اعمال مباني بيت الدرج ان شاء الله','a:0:{}',3,'2022-05-31 21:01:40','2022-05-31 21:01:40',111),(3011,'تم الانتهاء من الهيكل الاسود بفضل الله \r\nوتم تحديد اماكن عقد الصحي بالكامل وضع العلامات','a:0:{}',3,'2022-05-31 21:02:06','2022-05-31 21:02:06',36),(3012,'تم صب اعمده الدور الاراضي وقرب انتهاء  اعمال نجاره سقف الدور الاراضي وصول اول دفعه طابوق ابيض','a:0:{}',3,'2022-05-31 21:02:35','2022-05-31 21:02:35',140),(3013,'تم بفضل الله صب اعمده الدور الاراضي والدرج وبدايه اعمال نجاره سقف الدور الارضي','a:0:{}',3,'2022-05-31 21:03:02','2022-05-31 21:03:02',154),(3014,'تم بفضل الله صب الشناجات \r\nوتم العزل وتم اعمال الدفان \r\nوتم تاسيس شبكه المجاري الارضيه \r\nوانتهاء اعمال نجاره وتم اعمال الحداده الارضيه وغدا الصب','a:0:{}',3,'2022-05-31 21:03:43','2022-05-31 21:03:43',159),(3015,'تم بفضل الله صب الشناج  \r\nوتم اعمال العزل \r\nوتم الدفان ان شاء الله \r\nوغدا دحلها وبدايه اعمال المجاري الارضيه','a:0:{}',3,'2022-05-31 21:04:14','2022-05-31 21:04:14',164),(3016,'تم صب الشناج اليوم فك الشناج ثم بدايه اعمال الدفان','a:0:{}',3,'2022-05-31 21:04:35','2022-05-31 21:04:35',165),(3017,'تم التجهيز للصبه بنسبه 100%','a:0:{}',3,'2022-06-01 10:27:16','2022-06-01 10:27:16',172),(3018,'مساح خارجي\r\nباقي السيجما والحمايه للاسوار\r\nوتم تقفيل المساح بعد تركيب الدرج   \r\n\r\nسيراميك \r\nتم الانتهاء من تركيب سيراميك باقي البراتيش بعد توريد وتركيب الابواب الداخليه\r\n\r\nكهرباء\r\nباقي تركيب البلاكات والسوتشات وتجهيز القسيمه للفحص بعد الانتهاء من تركيب الالومنيوم \r\n\r\nصبغ\r\nجاري عمل السكينه ٣ والبطانه\r\n\r\nديكور\r\nتم الانتهاء من تفتيح الاسبوتات \r\nتم  تركيب ابواب الصيانه \r\n\r\nالالومنيوم\r\nتم توريد الالومنيوم وف انتظار التركيب وتركيب الجام   \r\n\r\nاعمال تعديلية\r\nتم تكسير الرمب وجاري نجاره والحداده','a:0:{}',3,'2022-06-01 10:28:53','2022-06-01 10:28:53',96),(3019,'مساح خارجي \r\nتم الانتهاء من عمل السيجما والحمايه \r\nباقي الاسوار  \r\n\r\nسيراميك\r\nتم الانتهاء من تركيب السيراميك باقي الدرج الخارجي \r\n\r\nديكور\r\nتم الانتهاء من اعمال الديكور وتم  تفتيح الاسبوتات وتم تركيب ابواب الصيانه \r\n\r\nكهرباء\r\nتم ايصال التيار الكهربائي وفي انتظار تشغيل التكييف⁩⁩\r\n\r\nصبغ\r\nتم الانتهاء من عمل البطانه باقي الفنش الاخير\r\n\r\nالومنيوم\r\nتم توريد وتركيب  الالومنيوم  \r\n\r\nتكييف\r\nتم تركيب ابواب الصيانه  \r\nفي انتظار  التشغيل \r\n\r\n*ابواب داخليه وخارجيه *\r\nتم التوريدوالتركيب   وتم تركيب الابواب الخارجية \r\n\r\nمصاعد\r\nباقي التشغيل وتم التواصل مع الشركه للتشغيل','a:0:{}',3,'2022-06-01 10:29:54','2022-06-01 10:29:54',120),(3020,'جاري تركيب سيراميك السرداب','a:0:{}',3,'2022-06-01 10:30:25','2022-06-01 10:30:25',115),(3021,'مساح\r\nتم الانتهاء من اعمال المساح الداخلي والخارجي\r\n\r\nكهرباء\r\nتم الانتهاء من سحب  الويرات\r\n\r\nسيراميك\r\nتم الانتهاء من تركيب رخام الدور الاول والثاني والسطح   \r\nتم تركيب سيراميك الحوائط باقي حمام بالارضي تم  عمل الخيش والنايلون \r\nتم تركيب رخام الديوانيه بالسرداب الاول \r\nجاري مساح السرداب الثاني \r\n\r\nصبغ\r\nتم الانتهاء من عمل سكنتين معجون','a:0:{}',3,'2022-06-01 10:31:05','2022-06-01 10:31:05',108),(3022,'كهرباء\r\n\r\nجاري اعمال تركيب البوكسات والديبيهات \r\n\r\nصحي\r\nتم الانتهاء من اعمال التغذيه والمجاري \r\n\r\nتكييف\r\nتم تركيب الريزرات الخارجيه ومتوقفه ع تمديد بيبات النحاس للبدء باعمال العازل\r\nجاري تركيب دكتات التكييف \r\n\r\nمساح\r\nتم  عمل البؤج لتركيب بوكسات الكهرباء\r\nبوكسات شتر\r\nتم  تركيب بوكسات الشتر⁩⁩⁩','a:0:{}',3,'2022-06-01 10:31:49','2022-06-01 10:31:49',86),(3023,'تم حفر القسيمه بعمق متر وتجهيز القسيمه للتدعيم \r\nوتم قياس القسيمه وتبين نقص ١٦ سم','a:0:{}',3,'2022-06-01 10:32:39','2022-06-01 10:32:39',167),(3024,'جاري تصنيع الشترات بعد اعتماد اللون.. \r\nتم توصيل جورة الأشغال.. \r\nتم توصيل المياه العذبة بالقسيمة .. \r\nتم التواصل مع شركة الغانم لتشغيل التكييف بالكامل نظرا لعدم إنهاء التشغيل.. \r\nتم تركيب الاسبوتات ..\r\nتم الانتهاء من صبغ الاسقف ٢ وجه.. \r\nتم الانتهاء من بطانة الطوف ..','a:0:{}',3,'2022-06-01 10:33:39','2022-06-01 10:33:39',78),(3025,'جاري تركيب الشترات','a:0:{}',3,'2022-06-01 10:34:23','2022-06-01 10:34:23',97),(3026,'جاري اعمال المعجون والحف للاسقف الجبسوم بورد.. \r\nبانتظار تركيب الدرايش..\r\n جاري انهاء نواقص السيراميك الداخلية..','a:0:{}',3,'2022-06-01 10:34:53','2022-06-01 10:34:53',79),(3027,'تم الانتهاء من تكسير الكهرباء.. \r\nتم تركيب بوكسات  الشترات.. \r\nتم عمل تمديدات الصرف والتغذية بالحمامات وتم فحصها','a:0:{}',3,'2022-06-01 10:35:34','2022-06-01 10:35:34',76),(3028,'جاري اعمال البؤج والمساح بالحمامات.. \r\nتم انهاء أعمال الديكور وتم تحديد وتفتيح علامات التكييف.. \r\nتم توريد جزء من  السيراميك... \r\nالانتهاء من سحب الوايرات..','a:0:{}',3,'2022-06-01 10:36:18','2022-06-01 10:36:18',80),(3029,'جاري اعمال مباني الدور الثاني وتم طلب طابوق بيت الدرج','a:0:{}',3,'2022-06-01 10:36:54','2022-06-01 10:36:54',107),(3030,'تمت اعمال تركيب الشتر و توريد رخام المصعد وتم تركيب الخزانات وسيستم الساخانات و بانتظار موعد الفحص الكهرباء','a:0:{}',3,'2022-06-01 10:37:31','2022-06-01 10:37:31',135),(3031,'تمت اعمال تركيب الشتر و توريد رخام المصعد وتم تركيب الخزانات وسيستم الساخانات و بانتظار موعد الفحص الكهرباء','a:0:{}',3,'2022-06-01 10:37:37','2022-06-01 10:37:37',135),(3032,'جاري اعمال صبغ الديكور وسكينة ثالثة الطوف \r\nوجاري استكمال اعمال ديكور وفتحات الاسبوت لايت وتم توريد سكك المصعد','a:0:{}',3,'2022-06-01 10:37:56','2022-06-01 10:37:56',113),(3033,'جاري اعمال مساح طوف الحمامات والمطابخ للسيراميك','a:0:{}',3,'2022-06-01 10:38:31','2022-06-01 10:38:31',137),(3034,'* تم الانتهاء من اعمال حداده سقف الثانى وتسليمة للاستشارى باكر باذن لله  \r\n* تم الانتهاء من فك سقف الدور الاول .\r\n* جارى الانتهاء من اعمال بناء الدور الارضى      \r\n* تم اعتماد دستور الدور الاول وجارى أعمال بناء الدور الاول','a:0:{}',3,'2022-06-01 10:38:57','2022-06-01 10:38:57',148),(3035,'* تم الانتهاء من اعمال نجاره الشناج وف انتظار نزول الحديد ل استكمال اعمال الحداده','a:0:{}',3,'2022-06-01 10:39:17','2022-06-01 10:39:17',161),(3036,'* ف انتظار الصباغ للانتهاء من السكينه الثالثة وتسليم القسيمة على الفنش النهائى\r\n* تم تركيب الابوابً الخاريجة وف انتظار دخول التيار . \r\n* تم الانتهاء من تركيب الجام لجميع الدرايش  \r\n* جارى الانتهاء من ملاحظات السيراميك \r\n* تم الانتهاء من تركيب رخام الدرج  الداخلى وتم الانتهاء من مساح جانب الدرج والانتهاء من تركيب رخام الدرج الخارجى .\r\n* تم الانتهاء من اعمال الشربتة \r\n* ف انتظار نزول الجام للدرايش  \r\n* تم الانتهاء تركيب سيراميك بالدور الاول وشقه السطح . \r\n* تم الانتهاء من تركيب سيراميك الدور الارضى.\r\n* تم الانتهاء من تقفيل الديكور للمكاين الداخلية \r\n* تم الانتهاء من تفتيح اماكن الاسبوتات والدفيوزرات \r\n* تم الانتهاء من  تركيب سيراميك  حوائط الحمامات والمطابخ للدور الارضى والاول والسطح\r\n* تم الانتهاء من اعمال  التهويه\r\n* تم الانتهاء من حف وسحب سكنتين معجون للطوف \r\n* تم الانتهاء من توصيل  المكائن الداخلية \r\n* تم الانتهاء من اعمال التكيف الجانبي للصالة والديوانية.وتقفيل الديكور \r\n* تم الانتهاء من تمديدات الستالايت من طرف المالك  \r\n* تم تركيب سلم الحديد لبيت الدرج \r\n* تم الانتهاء بنسبه ٩٠ ٪؜ لشغل المهندس الموقع الحمدلله \r\nمتبقى نزول الالمونيوم ومكاين التكيف والاسكاى لايت ودخول التيار المطلاع .','a:0:{}',3,'2022-06-01 10:40:42','2022-06-01 10:40:42',43),(3037,'* تم الانتهاء من صب السكريت للسطح والارتدادات \r\n* تم نزول المساح لعمل سجيما للارتدادت وسور السطح وانهاء كافه الاعمال \r\n* تم الانتهاء من عمل النعلات \r\n*  تم  الانتهاء من اعمال سحب الوايرات \r\n* تم الانتهاء من اعمال الحماية لكامل القسيمة بالخارج وتركيب شترات التهويه \r\n* تم الانتهاء من فك السقالة وتنظيف القسيمة \r\n* تم الانتهاء من تركيب الداكت','a:0:{}',3,'2022-06-01 10:41:26','2022-06-01 10:41:26',38),(3038,'* تم نزول اغراض الكهرباء  اليوم وباكر باذن لله البداء ب اعمال  شبكة الكهرباء لسحب الوايرات \r\n* تم الانتهاء من  فك السقالة \r\n* تم الانتهاء من اعمال الحماية للقسيمة \r\n*تم   الانتهاء اعمال الحف وسحب سكنتين معجون للطوف .    \r\n* تم  الانتهاء من تركيب سيراميك طوف الحمامات والمغاسل . \r\n\r\n* تم الانتهاء من صب فوم لكامل للحمامات \r\n*تم الانتهاء من اعمال تاسيس الكهرباء \r\n* تم الانتهاء من اعمال الشبكة المعلقة \r\n* تم الانتهاء من اعمال تمديد الصرف للدور الارضى والدور الاول والسطح \r\n* تم الانتهاء من تمديد بابيات النحاس \r\n* تم الانتهاء من تاسيس الترومستات','a:0:{}',3,'2022-06-01 10:42:01','2022-06-01 10:42:01',44),(3039,'* تم الانتهاء من اعمال التسكيرات ودق الشبك لكامل القسيمة من الداخل وتم الانتهاء من الطرطشة للدور الارضى  والاول والثانى . \r\nتم تركيب بوكسات الشتر لكامل القسيمة  \r\n*تم الانتهاء من عزل الحمامات  \r\n* تم  الانتهاء من اعمال تركيب الشبكة المعلقة \r\n* تم الانتهاء من تاسيس اعمال الكهرباء  \r\n* تم الانتهاء من تمديد بايبات النحاس والترومستات','a:0:{}',3,'2022-06-01 10:42:33','2022-06-01 10:42:33',40),(3040,'* تم فك الخشب للسندرة والطبانات وباكر باذن رفع الانقاض من امام القسيمة \r\n*تم الانتهاء من صب الطبالت وصب السندرة وصب الدرج ف مدخل القسيمة متبقى استكمال مبانى البروزات فالواجهه بعد عمل سقالة المساح','a:0:{}',3,'2022-06-01 10:43:10','2022-06-01 10:43:10',34),(3041,'* تم رفع مقاسات الشتر واعتمادها وف انتظار تركيبها لصب الاقواس \r\n*جارى اعمال التكسير  الصحى وف انتظار اعتماد اغراض الصحى ونزولها للتمديد  \r\n* تم الانتهاء من  اعمال تكسير وتاسيس الكهرباء وفي انتظار عمل البوووج لتاسيس البايبات \r\n* متبقى صب الطابنات لحين الانهاء من اعمال الاقواس وصبها مره واحده \r\n* تم اعتماد امكان الصحى والكهرباء . \r\n* جارى اعمال الترموستات  \r\n* تم الانتهاء  اعمال بناء بيت الدرج \r\n* تم الانتهاء من اعمال بناء الدور الارضى \r\n* تم الانتهاء من اعمال بناء الدور الاول','a:0:{}',3,'2022-06-01 10:44:10','2022-06-01 10:44:10',110),(3042,'* تم الانتهاء من اعمال حداده الجسور وتسقيتها وباكر الانتهاء من اعمال حداده سقف الارضى','a:0:{}',3,'2022-06-01 10:44:31','2022-06-01 10:44:31',151),(3043,'جارى اعمال بناء دوره السطح \r\nتم الانتهاء من صب بيت الدرج  \r\nمتبقى توريد الاقواس وصبها مع الطابنات \r\nجارى الانتهاء من اعمال بناء الدور الارضى متبقى  صب العتب \r\nتم الانتهاء من بناء الدور الاول  \r\nجارى الانتهاء من اعمال بناء الدور الثانى','a:0:{}',3,'2022-06-01 10:45:11','2022-06-01 10:45:11',92),(3044,'تم نزول الابواب الداخليه ولم يتم تحديد موعد لتركيبها .\r\nجار العمل بمساح ارضية الدور الأرضي .\r\nلم يتم تحديد موعد لنزول الالومنيوم حتي الآن .','a:0:{}',3,'2022-06-01 10:45:40','2022-06-01 10:45:40',98),(3045,'لم يتم تمديد بايبات النحاس وبايبات الدرين حتي الآن .\r\n تم تجهيز القسيمه للبدء باعمال العازل.\r\nتم رفع قياسات الدرايش من قبل مقاول الشتر لعمل عرض سعر','a:0:{}',3,'2022-06-01 10:46:12','2022-06-01 10:46:12',87),(3046,'جار العمل بتركيب سيراميك ارضيات الدور الأرضي.\r\nجار أعمال صب الفوم للاسطح والبلكونات .\r\nلم يتم نزول الرخام للآن .','a:0:{}',3,'2022-06-01 10:46:34','2022-06-01 10:46:34',128),(3047,'جار أعمال تركيب ديكور الحمامات .\r\nتم تركيب رخام درايش الحمامات\r\nجار تركيب نواقص سيراميك الدور الأرضي لغرف الخدم والحمامات .\r\nاليوم نزول سيراميك الدور الأرضي.\r\nتم تركيب موزاييك البلكونات.','a:0:{}',3,'2022-06-01 10:47:03','2022-06-01 10:47:03',105),(3048,'تم الانتهاء من أعمال نجارة سقف الدور الأول .\r\nبانتظار نزول علامات التكييف .\r\nتم الترتيب مع الصحي والحداد .','a:0:{}',3,'2022-06-01 10:47:25','2022-06-01 10:47:25',138),(3049,'# تم تقفيل كهرباء القسيمة \r\n#تم نزول الابواب الخدمات والرئيسية وتم التركيب.\r\n# جاري الترتيب لعمل برواز رخام للمصعد','a:0:{}',3,'2022-06-01 10:47:49','2022-06-01 10:47:49',99),(3050,'# تم غسيل وتنظيف القسيمة للتسليم\r\n# تم انتهاء اعمال المساح وصبغ حماية بالرووف','a:0:{}',3,'2022-06-01 10:48:08','2022-06-01 10:48:08',101),(3051,'# تم تركيب رخام الدرج .\r\n# تم اعمال ديكور سقف بيت الدرج\r\n# جاري الترتيب لصب درج للمسبح وتعلية جورة المصعد\r\n# جاري اعمال مساح للتقفيل علي اجناب الدرج الرئيس والخدم النازل للسرداب\r\n# بانتظار اختيار البلوكات والسويتشات وتقفيل الكهرباء','a:0:{}',3,'2022-06-01 10:48:38','2022-06-01 10:48:38',104),(3052,'# جاري التجهيز للعازل\r\n# بانتظار نزول اغراض الكهرباء .','a:0:{}',3,'2022-06-01 10:49:12','2022-06-01 10:49:12',117),(3053,'# بانتظار توريد السيراميك\r\n# جاري  سحب الويرات .','a:0:{}',3,'2022-06-01 10:49:37','2022-06-01 10:49:37',121),(3054,'#جاري الانتهاءمن اعمال المساح الداخلي والخارجي.','a:0:{}',3,'2022-06-01 10:49:56','2022-06-01 10:49:56',90),(3055,'#بانتظار نزول سيراميك الحوائط\r\n# تم انتهاء اعمال ديكور الدور الثاني والاول.','a:0:{}',3,'2022-06-01 10:50:19','2022-06-01 10:50:19',55),(3056,'# تم صب بيت الدرج .\r\n# تم الانتهاء من مباني الارضي جاري الاول .','a:0:{}',3,'2022-06-01 10:50:39','2022-06-01 10:50:39',94),(3057,'جاري اعمال مساح وتركيب سيراميك المسبح','a:0:{}',3,'2022-06-01 10:51:19','2022-06-01 10:51:19',56),(3058,'جاري اعمال المباني بالسرداب والارضي والسطح\r\nتم فك سقف الدور الثاني وجاري ترتيب العدة ونقلها','a:0:{}',3,'2022-06-01 10:52:08','2022-06-01 10:52:08',49),(3059,'جاري اعمال المساح الخشن الداخلي\r\nجاري اعمال تركيب الزوايا الداخلية للمساح\r\nجاري اعمال سحب الوايرات الداخلية للاضاءات والبلاكات','a:0:{}',3,'2022-06-01 10:52:39','2022-06-01 10:52:39',129),(3060,'جاري اختبار خطوط سحب المياه بعد ترحيلها ودفانها \r\nجاري التنسيق لاعمال دفان قاعدة المصعد وتظبيط مناسيب الارضية ودحلها ورش المبيد والنايلون وصبة النظافة','a:0:{}',3,'2022-06-01 10:53:12','2022-06-01 10:53:12',155),(3061,'جاري اعمال تركيب الشتر\r\nجاري اعمال تركيب ابواب الخدمة والابواب الرئيسية','a:0:{}',3,'2022-06-01 10:53:39','2022-06-01 10:53:39',134),(3062,'تم توريد وتركيب ابواب الخدمات والابواب الرئيسية متبقي الجام\r\nتم الانتهاء من تركيب الاطقم الصحية والخزانات \r\nتم قص فتحات الاضاءة وفتحات التكييف وفى انتظار تركيب الدفيوزرات والجريلات','a:0:{}',3,'2022-06-01 10:54:15','2022-06-01 10:54:15',72),(3063,'تم الانتهاء من تشغيل مكاين التكييف\r\nتم عزل مكاين التكييف\r\nتم التواصل مع شركة التهوية لتشغيل المكاين وتركيب الجريلات \r\nتو نزول الخزانات والسيستم','a:0:{}',3,'2022-06-01 10:54:51','2022-06-01 10:54:51',69),(3064,'تم الانتهاء من اعمال التكسير \r\nوتركيب البوكسات الدور الارضى والاول','a:0:{}',3,'2022-06-01 10:55:28','2022-06-01 10:55:28',67),(3065,'تم توريد سيراميك حمام صالة الاستقبال','a:0:{}',3,'2022-06-01 10:55:55','2022-06-01 10:55:55',66),(3066,'جارى استكمال تركيب سيراميك الارضيات \r\nتم الانتهاء من اعمال الديكور متبقي الحمامات بعد تركيب مكاين التكييف الداخلية','a:0:{}',3,'2022-06-01 10:56:15','2022-06-01 10:56:15',65),(3067,'تم صب الارضية للمسطحات الإضافية \r\nتم الانتهاء من اعمال الطرطشة الخارجية','a:0:{}',3,'2022-06-01 10:56:34','2022-06-01 10:56:34',68),(3068,'جارى استكمال اعمال نجارة سقف الدور الاول','a:0:{}',3,'2022-06-01 10:56:52','2022-06-01 10:56:52',122),(3069,'جاري تسليم الصحي والحمامات','a:0:{}',3,'2022-06-01 14:06:32','2022-06-01 14:06:32',103),(3070,'جاري اعمال نجارة عمدان الارضي \r\nوتم تسليم المكتب الهندسي .\r\nالصب ان شاء الله يوم السبت','a:0:{}',3,'2022-06-01 14:06:53','2022-06-01 14:06:53',139),(3071,'تم الوصول لمنسوب الحفر ٦متر','a:0:{}',3,'2022-06-01 14:07:26','2022-06-01 14:07:26',162),(3072,'متبقي اعمال يوم من مباني الدور الثاني \r\nوتم فك سقف بيت الدرج','a:0:{}',3,'2022-06-01 14:08:02','2022-06-01 14:08:02',47),(3073,'شركة الالمونيوم الدوسري ميعاده التركيب الدرايش يوم ٦/٦/٢٠٢٢','a:0:{}',3,'2022-06-01 14:08:44','2022-06-01 14:08:44',57),(3074,'جاري اعمال نجارة سقف الدور الاول\r\nجاري مباني السرداب','a:0:{}',3,'2022-06-01 14:09:20','2022-06-01 14:09:20',89),(3075,'جاري اعمال نجارة سقف الدور الثاني \r\nوجاري فك وترتيب العده الدور الارضي','a:0:{}',3,'2022-06-01 14:09:43','2022-06-01 14:09:43',51),(3076,'جاري ترتيب الاعمال \r\nالعازل نظف الحمامات والمطابخ \r\nالخميس او الجمعه نصب فوم \r\nتم طرطشة غرفة المضخات لتركيب السيراميك','a:0:{}',3,'2022-06-01 14:10:41','2022-06-01 14:10:41',109),(3077,'تم الصبه','a:0:{}',3,'2022-06-01 20:17:13','2022-06-01 20:17:13',172),(3078,'_ جارى الانتهاء  تطبيق نجارة سقف الدور الثاني  \r\n- جارى استكمال اعمال مباني الدور الارضي','a:0:{}',3,'2022-06-02 08:43:00','2022-06-02 08:43:00',73),(3079,'- تم الانتهاء من تركيب الابواب الخارجية \r\n- جاري التجهيز لاعمال الصبغ النهائي\r\n- تم رفع معامله ايصال التيار وفى انتظار اعمال الفحص\r\n- تم التجهيز لطلب سيستم السخانات \r\n- تم توريد سيستم السخانات وايضا اغراض الكهرباء للبدء بتركيب السويتشات للتجهيز لاعمال الفحص','a:0:{}',3,'2022-06-02 08:46:07','2022-06-02 08:46:07',74),(3080,'_تم الانتهاء من تركيب بوكسات الشتر للدرايش\r\n_ تم الانتهاء من اعمال تمديدات الصحي\r\n- جاري اعمال تمديدات الكهرباء \r\n- تم الانتهاء من اعمال عازل الحمامات والمطابخ وجارى فحص العازل','a:0:{}',3,'2022-06-02 08:46:34','2022-06-02 08:46:34',75),(3081,'-تم الانتهاء من اعمال حدادة ونجارة  وجارى الانجليز الصب غدا لااعمدة الدور الثاني \r\n- وجارى استكمال اعمال مباني الدور الارضي','a:0:{}',3,'2022-06-02 08:46:55','2022-06-02 08:46:55',83),(3082,'- تم من الانتهاء من صب سقف بيت الدرج\r\n- جاري الانتهاء من اعمال مباني الدور الاول وبيت الدرج','a:0:{}',3,'2022-06-02 08:47:15','2022-06-02 08:47:15',112),(3083,'- جارى الانتهاء من اعمال تقفيل اعمدة بيت الدرج للتجهيز الصب  \r\n- تم الانتهاء من اعمال مباني الدور الاول وجارى التجهيز لاعمال فك سقف الدور الثاني','a:0:{}',3,'2022-06-02 08:47:33','2022-06-02 08:47:33',88),(3084,'-جارى الانتهاء من اعمال الحفر بالقسيمة بعد اعتماد المخطط النهائى \r\n- جاى التجهيز لاعمال دحل ودمك التربه قبل فرشة النظافة','a:0:{}',3,'2022-06-02 08:47:56','2022-06-02 08:47:56',171),(3085,'تم الانتهاء من أعمال فك الخشب وتنظيف المشروع والتجهيز ل اعمال العزل','a:0:{}',3,'2022-06-02 19:02:31','2022-06-02 19:02:31',172),(3086,'تم الانتهاء من اعمال العزل (القواعد والرقابي) وتجهيز لبناء كرسي العماره','a:0:{}',3,'2022-06-03 19:08:46','2022-06-03 19:08:46',172),(3087,'تم الانتهاء من اعمال المباني للداير الخارجي للعماره','a:0:{}',3,'2022-06-04 15:34:35','2022-06-04 15:34:35',172),(3088,'جارى اعمال حداده سقف الدور الاول','a:0:{}',3,'2022-06-04 17:13:59','2022-06-04 17:13:59',61),(3089,'تم تكمله اعمال العازل الخارجيه \r\nوجارى دفان الطبقه الثانيه وتم الانتهاء من نجاره سقف الدور الارضى بتاريخ ١/٦/٢٠٢٢','a:0:{}',3,'2022-06-04 17:14:32','2022-06-04 17:14:32',119),(3090,'تم الانتهاء من حداده سقف الارضى','a:0:{}',3,'2022-06-04 17:15:02','2022-06-04 17:15:02',147),(3091,'تم عمل دستور مبانى الدور الارضى والدور الاول','a:0:{}',3,'2022-06-04 17:15:25','2022-06-04 17:15:25',149),(3092,'تم فك سقف بيت الدرج وجارى اعمال مبانى بيت الدرج','a:0:{}',3,'2022-06-04 17:15:44','2022-06-04 17:15:44',63),(3093,'تم الانتهاء من حداده الشناجات','a:0:{}',3,'2022-06-04 17:16:13','2022-06-04 17:16:19',156),(3094,'_تم الانتهاء من تطبيق نجارة سقف الدور الثاني  وتم البدء باعمال حدادة السقف \r\n- جارى الانتهاء من اعمال مباني الدور الارضي \r\n- جارى البدء باعمال دستور الدور الاول','a:0:{}',3,'2022-06-04 18:10:42','2022-06-04 18:10:42',73),(3095,'- تم الانتهاء من تركيب الابواب الخارجية \r\n- جاري التجهيز لاعمال الصبغ النهائي\r\n-جارى الانتهاء من تركيب السوبرستار والبلاكات للتجهيز لاعمال الفحص\r\n- تم رفع معامله ايصال التيار وفى انتظار اعمال الفحص\r\n- تم توريد سيستم السخانات','a:0:{}',3,'2022-06-04 18:11:13','2022-06-04 18:11:13',74),(3096,'_تم الانتهاء من تركيب بوكسات الشتر للدرايش\r\n_تم دفع الدفعه الخاصة بالتمديدات تم التنسيق للبدء  بتمديدات بابيات الغاز والدرينات\r\n_ تم الانتهاء من اعمال تمديدات الصحي\r\n- جاري الانتهاء اعمال تمديدات الكهرباء \r\n- تم الانتهاء من اعمال عازل الحمامات والمطابخ وجارى فحص العازل','a:0:{}',3,'2022-06-04 18:11:55','2022-06-04 18:11:55',75),(3097,'-تم الانتهاء من اعمال صب اعمدة الدور الثاني وجارى التجهيز لسقف الدور الثاني \r\n- تم الانتهاء من فك سقف الدور الاول \r\n- وجارى استكمال اعمال مباني الدور الارضي','a:0:{}',3,'2022-06-04 18:12:13','2022-06-04 18:12:13',83),(3098,'- جارى الانتهاء من اعمال الهيكل الاسود \r\n- جاري التنسيق للبدء  باعمال الخدمات بالادوار','a:0:{}',3,'2022-06-04 18:12:33','2022-06-04 18:12:33',112),(3099,'- تم الانتهاء من اعمال تقفيل اعمدة بيت الدرج للتجهيز الصب  \r\n- تم الانتهاء من اعمال مباني الدور الاول وجارى التجهيز لاعمال فك سقف الدور الثاني','a:0:{}',3,'2022-06-04 18:12:50','2022-06-04 18:12:50',88),(3100,'-تم الانتهاء من اعمال الحفر بالقسيمة بعد اعتماد المخطط النهائى\r\n- تم الانتهاء من غمر التربة بالماء  \r\n- جارى التجهيز لاعمال دحل ودمك التربه قبل فرشة النظافة','a:0:{}',3,'2022-06-04 18:13:15','2022-06-04 18:13:15',171),(3101,'تم بفضل الله صب اعمده الدور الثاني والانتهاء من اعمال نجاره وحداده سقف  الدور الثاني وتسليم الاستشاري وعمل مقلوبه السطح وغداالصب ان شا الله \r\n وتم وصول دفعتين طابوق ابيض \r\nوتم تسكين بناءً طابوق القيسمه وتم عمل دستور العازل مباني الدور الاراضي','a:0:{}',3,'2022-06-04 22:52:46','2022-06-04 22:52:46',143),(3102,'-  الانتهاء من مباني  الدور الارضي باكر \r\nوقرب انتهاء مباني السرداب ونهايه اعمال مباني بيت الدرج ان شاء الله وبعد غدا دستور مباني الدور الاول ان شاء الله','a:0:{}',3,'2022-06-04 22:53:21','2022-06-04 22:53:21',111),(3103,'تم الانتهاء من الهيكل الاسود بفضل الله \r\nوتم تحديد اماكن عقد الصحي بالكامل','a:0:{}',3,'2022-06-04 22:53:52','2022-06-04 22:53:52',36),(3104,'تم صب اعمده الدور الاراضي وقرب انتهاء  اعمال نجاره \r\nوغدا بدايه اعمال الحديد سقف الدور الاراضي وصول اول دفعه طابوق ابيض','a:0:{}',3,'2022-06-04 22:54:32','2022-06-04 22:54:32',140),(3105,'تم بفضل الله صب اعمده الدور الاراضي والدرج وقرب انتهاء  اعمال نجاره سقف الدور الارضي وتم وصول الطابوق الابيض','a:0:{}',3,'2022-06-04 22:54:59','2022-06-04 22:54:59',154),(3106,'تم بفضل الله  الارضيه \r\n\r\n وغدا بدايه اعمال الحداده الاعمده ان شاء الله','a:0:{}',3,'2022-06-04 22:55:30','2022-06-04 22:55:30',159),(3107,'تم بفضل الله صب الشناج  \r\nوتم اعمال العزل وتم الدفان ان شا الله وغدا دحلها وبدايه اعمال المجاري الارضيه وتشريك الارضيه','a:0:{}',3,'2022-06-04 22:56:07','2022-06-04 22:56:07',164),(3108,'تم صب الشناج وفك الشناج  وعزله وغدا بدايه اعمال الدفان','a:0:{}',3,'2022-06-04 22:56:31','2022-06-04 22:56:31',165),(3109,'جاري مراجعة الحمامات للتسليم','a:0:{}',3,'2022-06-05 10:54:03','2022-06-05 10:54:03',103),(3110,'تم الانتهاء من صب عمدان الدور الارضي \r\nوجاري تجهيز عدة سقف الدور الارضي','a:0:{}',3,'2022-06-05 10:54:32','2022-06-05 10:54:32',139),(3111,'تم الوصول لمنسوب الحفر ٦متر \r\nوتم زرع بابيات سحب مياه حول حمام السباحه والمصاعد ويوم الاثنين سوف يتم الحفر المتبقي ونبدا اعمال المباني في المصاعد وحمام السباحه','a:0:{}',3,'2022-06-05 10:54:59','2022-06-05 10:54:59',162),(3112,'جاري مباني اسوار الاسطح وبيت الدرج \r\nوتم الانتهاء من مباني الثاني','a:0:{}',3,'2022-06-05 10:55:21','2022-06-05 10:55:21',47),(3113,'جاري مباني السرداب \r\nوجاري تنظيف الارضي لبدء المباني','a:0:{}',3,'2022-06-05 10:55:58','2022-06-05 10:55:58',89),(3114,'جاري اعمال نجارة سقف الدور الثاني \r\nوتم فك سقاله سقف الارضي \r\nوجاري الترتيب للتنظيف','a:0:{}',3,'2022-06-05 10:56:22','2022-06-05 10:56:22',51),(3115,'جاري ترتيب الاعمال \r\nالعازل نظف الحمامات والمطابخ \r\nوتم صب الفوم كمرحله اولي \r\nتم تركيب سيراميك غرفة المضخات لبدء اعمال الصحي','a:0:{}',3,'2022-06-05 10:57:06','2022-06-05 10:57:06',109),(3116,'* تم تسليم سقف الثانى للاستشارى والصبة باكر بالليل باذن لله  .\r\n* جارى الانتهاء من اعمال بناء الدور الارضى      \r\n* تم اعتماد دستور الدور الاول وجارى أعمال بناء الدور الاول','a:0:{}',3,'2022-06-05 10:57:33','2022-06-05 10:57:33',148),(3117,'* تم الانتهاء من اعمال نجاره الشناج\r\n* تم الانتهاء من اعمال الحداده وتسليم الاستشارى باكر باذن لله والصبه بعد باكر ان شاء الله \r\n* باكر باذن الله نزول الصحى لتمديد البايبات','a:0:{}',3,'2022-06-05 10:57:58','2022-06-05 10:57:58',161),(3118,'* تم الانتهاء من صب السكريت للسطح والارتدادات \r\n* تم نزول المساح لعمل سجيما للارتدادت وسور السطح وانهاء كافه الاعمال \r\n* تم الانتهاء من عمل النعلات \r\n*  تم  الانتهاء من اعمال سحب الوايرات\r\n* تم الانتهاء من اعمال الحماية لكامل القسيمة بالخارج وتركيب شترات التهويه \r\n* تم الانتهاء من فك السقالة وتنظيف القسيمة \r\n* تم الانتهاء من تركيب الداكت','a:0:{}',3,'2022-06-05 10:58:58','2022-06-05 10:58:58',38),(3119,'* جارى اعمال مساح خشن للدور الارضى \r\n* جارى الانتهاء من تركيب زوايا داخلى\r\n* تم الانتهاء من اعمال التسكيرات ودق الشبك لكامل القسيمة من الداخل وتم الانتهاء من الطرطشه لكامل القسيمة  . \r\nتم تركيب بوكسات الشتر لكامل القسيمة  \r\n*تم الانتهاء من عزل الحمامات  \r\n* تم  الانتهاء من اعمال تركيب الشبكة المعلقة \r\n* تم الانتهاء من تاسيس اعمال الكهرباء  \r\n* تم الانتهاء من تمديد بايبات النحاس والترومستات','a:0:{}',3,'2022-06-05 10:59:59','2022-06-05 10:59:59',40),(3120,'* تم فك الخشب للسندرة والطبانات وباكر باذن رفع الانقاض من امام القسيمة','a:0:{}',3,'2022-06-05 11:00:43','2022-06-05 11:00:43',34),(3121,'* جارى اعمال تمديد الشبكة \r\n*جارى الانتهاء من تركيب الشتر  \r\n* تم  الاتفاق مع مساح \r\n*تم الانتهاء من اعمال  التكسير  الصحى  \r\n* تم الانتهاء من  اعمال تكسير وتاسيس الكهرباء وفى انتظار عمل البوووج لتاسيس البايبات \r\n* متبقى صب الطابنات لحين الانهاء من اعمال الاقواس وصبها مره واحده \r\n* تم اعتماد امكان الصحى والكهرباء . \r\n* جارى الانتهاء اعمال الترموستات  \r\n* تم الانتهاء  اعمال بناء بيت الدرج \r\n* تم الانتهاء من اعمال بناء الدور الارضى \r\n* تم الانتهاء من اعمال بناء الدور الاول','a:0:{}',3,'2022-06-05 11:02:10','2022-06-05 11:02:10',110),(3122,'* تم الانتهاء من صب سقف الارضى\r\n* تم فرش السقف بالخيش','a:0:{}',3,'2022-06-05 11:02:30','2022-06-05 11:02:30',151),(3123,'جارى اعمال بناء دوره السطح \r\n تم الانتهاء من فك بيت الدرج  \r\nجارى الانتهاء من اعمال بناء الدور الارضى متبقى  صب العتب \r\nتم الانتهاء من بناء الدور الاول  \r\nجارى الانتهاء من اعمال بناء الدور الثانى متبقى صب عدد ٢ عتبه ل استكمال المبانى','a:0:{}',3,'2022-06-05 11:03:05','2022-06-05 11:03:05',92),(3124,'- جاري طرطشة الحمامات و المطابخ.','a:0:{}',3,'2022-06-05 11:03:30','2022-06-05 11:03:30',142),(3125,'- جاري عمل الصنفرة.\r\n- جاري تصنيع الأبواب الداخلية.','a:0:{}',3,'2022-06-05 11:04:42','2022-06-05 11:04:42',131),(3126,'- تم الانتهاء من عمل معجون الحوائط و الديكور.','a:0:{}',3,'2022-06-05 11:05:04','2022-06-05 11:05:04',127),(3127,'- جاري تركيب لمبات الفحص.','a:0:{}',3,'2022-06-05 11:05:24','2022-06-05 11:05:24',125),(3128,'تم تركيب الشترات','a:0:{}',3,'2022-06-05 11:06:18','2022-06-05 11:06:18',97),(3129,'تم صبغ الاسقف الجبسوم بورد عدد ١ وجه.. \r\nالانتهاء من بطانة الطوف.. .. \r\nبانتظار تركيب الدرايش.. \r\nجاري انهاء نواقص السيراميك الداخلية..','a:0:{}',3,'2022-06-05 11:06:44','2022-06-05 11:06:44',79),(3130,'تم الانتهاء من تكسير الكهرباء.. \r\nتم تركيب بوكسات  الشترات.. \r\nتم عمل تمديدات الصرف والتغذية بالحمامات وتم فحصها.','a:0:{}',3,'2022-06-05 11:07:38','2022-06-05 11:07:38',76),(3131,'جاري اعمال البؤج والمساح بالحمامات.. \r\nتم انهاء أعمال الديكور وتم تحديد وتفتيح علامات التكييف.. \r\nتم توريد جزء من  السيراميك... \r\nالانتهاء من سحب الوايرات..','a:0:{}',3,'2022-06-05 11:08:17','2022-06-05 11:08:17',80),(3132,'بانتظار توريد نواقص الصحي وتشغيل كامل التكييف و تركيب أبواب المصعد لتسليم القسيمة','a:0:{}',3,'2022-06-05 11:08:53','2022-06-05 11:08:53',81),(3133,'- جاري اعمال مباني الدور الارضي فوق الروابط \r\n\r\n- تم صب بيت الدرج','a:0:{}',3,'2022-06-05 13:40:13','2022-06-05 13:40:13',95),(3134,'- تم الانتهاء من اعمال  مباني الدور الاول   \r\n\r\n\r\n-جاري  اعمال مباني الدور الارضي','a:0:{}',3,'2022-06-05 13:40:36','2022-06-05 13:40:36',114),(3135,'- غدا ان شاء الله صب الطبانات \r\n\r\n   - تم الانتهاء من مباني الدروة والسطح \r\n\r\n- تم الانتهاء   اعمال مباني الدور الاول \r\n\r\n- غدا ان شاء الله بدء اعمال نجارة الطبانات','a:0:{}',3,'2022-06-05 13:40:57','2022-06-05 13:40:57',39),(3136,'- تم الانتهاء من اعمال نجارة وحدادة سقف بيت الدرج \r\n\r\n- جاري اعمال مباني الدور الارضي','a:0:{}',3,'2022-06-05 13:41:33','2022-06-05 13:41:33',35),(3137,'- غدا ان شاء الله بدء اعمال تكسير الصحي والكهرباء \r\n\r\n-تم الانتهاء من اعمال الهيكل الاسود','a:0:{}',3,'2022-06-05 13:42:18','2022-06-05 13:42:18',91),(3138,'- تم الانتهاء من حدادة اللبشة \r\n\r\n- تم الانتهاء من عزل اللبشة  \r\n\r\n- تم الانتهاء من صب طبقة سكريت حماية للعازل','a:0:{}',3,'2022-06-05 13:42:43','2022-06-05 13:42:43',163),(3139,'تم تركيب ارضيه الثاني والاول والارضي   \r\nجاري تركيب سيراميك السرداب\r\nوجاري تركيب الدرج الداخلي','a:0:{}',3,'2022-06-05 13:44:46','2022-06-05 13:44:46',115),(3140,'جاري مساح السرداب الثاني','a:0:{}',3,'2022-06-05 13:45:12','2022-06-05 13:45:12',108),(3141,'كهرباء\r\nجاري اعمال تركيب البوكسات والديبيهات \r\nصحي\r\nتم الانتهاء من اعمال التغذيه والمجاري \r\n\r\nتكييف\r\nتم تركيب الريزرات الخارجي\r\nجاري تركيب بيبات النحاس \r\nجاري عمل صرف التكييفات \r\nجاري تركيب المكائن الدخليه \r\nتم  تركيب دكتات التكييف \r\nجاري الانتهاء من اعمال التكييف للبدء بالعازل','a:0:{}',3,'2022-06-05 13:45:47','2022-06-05 13:45:47',86),(3142,'-استمرار اعمال تأسيس الكهرباء.\r\n-تم التواصل مع شركة التكييف لتأسيس الثرومستات.\r\n-تم عمل طلب لتصنيع دكتات التكييف.','a:0:{}',3,'2022-06-05 13:46:37','2022-06-05 13:46:37',58),(3143,'-تم الانتهاء من اعمال الهيكل الاسود\r\nتم الانتهاء من عقد الاسود','a:0:{}',3,'2022-06-05 13:47:01','2022-06-05 13:47:01',62),(3144,'-تم الانتهاء من اعمال السيراميك لدور الثاني حوائط الحمامات.\r\nالتكييف\r\n-تم تركيب مكائن التكييف.\r\n-تم الانتهاء من تركيب دكت التكييف.','a:0:{}',3,'2022-06-05 13:47:44','2022-06-05 13:47:44',46),(3145,'تم الانتهاء من اعمال المباني متبقي فقط بعد صب الاقواص \r\n\r\nباكر صب الاقواص','a:0:{}',3,'2022-06-05 13:48:11','2022-06-05 13:48:11',64),(3146,'جاري اعمال مباني  بيت الدرج','a:0:{}',3,'2022-06-05 13:48:30','2022-06-05 13:48:30',107),(3147,'تمت اعمال تركيب الشتر و توريد رخام المصعد وتم تركيب الخزانات وسيستم الساخانات و بانتظار موعد الفحص الكهربا','a:0:{}',3,'2022-06-05 13:48:50','2022-06-05 13:48:50',135),(3148,'تمت اعمال صبغ الديكور وسكينة ثالثة الطوف وتم تركيب سكك المصعد جاري استكمال الدرج الخارجي\r\nو تم اختيار الابواب الخارجية  والابواب الداخلية','a:0:{}',3,'2022-06-05 13:49:12','2022-06-05 13:49:12',113),(3149,'جاري اعمال مساح طوف الحمامات والمطابخ للسيراميك وجاري اختيار السيراميك \r\nتم نزول السيجما','a:0:{}',3,'2022-06-05 13:49:34','2022-06-05 13:49:34',137),(3150,'جارى تركيب الجام \r\nجارى تركيب الدفيوزرات والجريلات','a:0:{}',3,'2022-06-05 13:50:00','2022-06-05 13:50:00',72),(3151,'تم الانتهاء من تركيب الومنيوم الدرايش في انتظار تركيب الجام\r\nتم اعتماد مخطط الكهرباء وتم التواصل مع الكهربائى لتقفيل الديبهات وتركيب السويتشات والبلاكات','a:0:{}',3,'2022-06-05 13:50:24','2022-06-05 13:50:24',70),(3152,'تم الانتهاء من تشغيل مكاين التكييف\r\nتم عزل مكاين التكييف\r\nتم التواصل مع شركة التهوية لتشغيل المكاين وتركيب الجريلات \r\nتو نزول الخزانات والسيستم\r\nفي انتظار توريد الاطقم الصحية والاضاءة','a:0:{}',3,'2022-06-05 13:50:52','2022-06-05 13:50:52',69),(3153,'تم الانتهاء من اعمال التكسير وتركيب البوكسات الدور الارضى والاول','a:0:{}',3,'2022-06-05 13:51:12','2022-06-05 13:51:12',67),(3154,'تم الانتهاء من سيراميك الحوائط متبقي مغسلة حمام الديوانية فى انتظار توريد السيراميك','a:0:{}',3,'2022-06-05 13:51:31','2022-06-05 13:51:31',66),(3155,'تم الانتهاء من سيراميك الارضيات متبقي النعلات  \r\nجارى تركيب مكاين التكييف الداخلية السبلت\r\nتم الانتهاء من اعمال الديكور متبقي الحمامات بعد تركيب مكاين التكييف الداخلية','a:0:{}',3,'2022-06-05 13:51:54','2022-06-05 13:51:54',65),(3156,'تم الانتهاء من نجارة وحدادة الأعمدة وتم حجز خرسانة ( المسطحات الاضافية التوسعة )\r\nتم الانتهاء من اعمال الطرطشة الخارجية وجارى تركيب الزوايا','a:0:{}',3,'2022-06-05 13:52:15','2022-06-05 13:52:15',68),(3157,'تم الانتهاء من نجارة سقف الدور الاول ماعدا الداير الخارجى','a:0:{}',3,'2022-06-05 13:52:40','2022-06-05 13:52:40',122),(3158,'جاري اعمال مساح وتركيب سيراميك المسبح','a:0:{}',3,'2022-06-05 13:53:11','2022-06-05 13:53:11',56),(3159,'جاري اعمال نجارة الطبانات\r\nجاري اعمال المباني بالسرداب والارضي والسطح','a:0:{}',3,'2022-06-05 13:53:35','2022-06-05 13:53:35',49),(3160,'جاري اعمال المساح الخشن الداخلي\r\nجاري اعمال تركيب الزوايا الداخلية للمساح\r\nجاري اعمال سحب الوايرات الداخلية للاضاءات والبلاكات','a:0:{}',3,'2022-06-05 13:54:15','2022-06-05 13:54:15',129),(3161,'تم الانتهاء من اعمال نجارة وحدادة اعمدة السرداب والصب اليوم ان شاء الله\r\nجاري اعمال نجارة وحدادة حوائط السرداب\r\nتم الانتهاء من استكمال المرحلة الثانية من عازل حوائط السرداب الخارجي من ناحية التدعيم\r\nتم صب صبة سيكريت حماية الطربال ١٨ م٣ بامب \r\nتم الانتهاء من اعمال حدادة اللبشة\r\nتم تركيب الوتر ستوب\r\nتم حجز صبة الليلة ٨ مساء لصب اللبشة ان شاء الله\r\nتم تسليم المكتب الهندسي لاعمال حدادة اللبشة\r\nتم الانتهاء من اعمال مساح جوانب التدعيم للعازل \r\nتم صب صبة النظافة ٣٦ م ٣\r\nتم صب قاعدة المصعد وحوائط بئر المصعد ١٩ م٣\r\nتم الانتهاء من اعمال عازل القاعدة قبل دفانها\r\nتم رفع ماكينة سحب المياه من اسفل القسيمة للشارع \r\nتم عمل خطوط سحب المياه المدفونه والمخفية \r\nجاري اختبار خطوط سحب المياه بعد ترحيلها ودفانها \r\nجاري التنسيق لاعمال دفان قاعدة المصعد وتظبيط مناسيب الارضية ودحلها ورش المبيد والنايلون وصبة النظافة\r\nتم توصيل مياه الوزارة للقسيمة','a:0:{}',3,'2022-06-05 13:55:11','2022-06-05 13:55:11',155),(3162,'جاري اعمال تركيب الشتر\r\nجاري اعمال تركيب ابواب الخدمة والابواب الرئيسية','a:0:{}',3,'2022-06-05 13:55:43','2022-06-05 13:55:43',134),(3163,'تم تسليم المهندس الاستشاري وتم عمل غرفه اضافيه لحمام السباحه وتم صب لبشه حمام السباحه والحديقه وقاعده المصعد وابجوره \r\nوجاري العمل على تجهيز الحوائط بالتنسيق مع شركة حمامات السباحه','a:0:{}',3,'2022-06-05 13:56:23','2022-06-05 13:56:23',168),(3164,'- تم الانتهاء من مباني داير القسيمه جاري ترتيب مراحل الدفان','a:0:{}',3,'2022-06-05 13:56:48','2022-06-05 13:56:48',170),(3165,'تم الإنتهاء من نجارة القواعد والبدء في أعمال عزل القواعد وجاري تجهيز الحداده','a:0:{}',3,'2022-06-05 13:57:08','2022-06-05 13:57:08',177),(3166,'_ تم الانتهاء من الحفر وجاري العمل على رش التربه ودحلها','a:0:{}',3,'2022-06-05 13:57:32','2022-06-05 13:57:32',166),(3167,'- جاري العمل على دفان التربه طبقات','a:0:{}',3,'2022-06-05 13:57:50','2022-06-05 13:57:50',160),(3168,'- تم  الإنتهاء من صب فرشه النظافه وجاري العمل بالنجاره والعزل','a:0:{}',3,'2022-06-05 13:58:07','2022-06-05 13:58:07',174),(3169,'# تم تقفيل البلاكات والسويتشات وبانتظار الفحص','a:0:{}',3,'2022-06-05 13:58:28','2022-06-05 13:58:28',99),(3170,'# تم تركيب رخام الدرج .\r\n# تم اعمال ديكور سقف بيت الدرج\r\n# تم اعمال مساح للتقفيل علي اجناب الدرج الرئيس والخدم النازل للسرداب\r\n# بانتظار اختيار البلاكات والسويتشات وتقفيل الكهرباء','a:0:{}',3,'2022-06-05 13:59:36','2022-06-05 13:59:36',104),(3171,'# جاري اعمال العازل\r\n# بانتظار نزول اغراض الكهرباء .\r\n# جاري الاتفاق مع شركة الشترات\r\n# بانتظار اختيار السيراميك','a:0:{}',3,'2022-06-05 13:59:59','2022-06-05 13:59:59',117),(3172,'# تم توريد السيراميك وجاري التجهيز لبدء الحوائط\r\n# جاري  سحب الويرات .','a:0:{}',3,'2022-06-05 14:00:25','2022-06-05 14:00:25',121),(3173,'# تم الانتهاء من مساح خشن داخلي وجاري خشن خارجي .','a:0:{}',3,'2022-06-05 14:00:43','2022-06-05 14:00:43',90),(3174,'#بانتظار نزول سيراميك الحوائط\r\n# تم انتهاء اعمال ديكور الدور الثاني والاول.','a:0:{}',3,'2022-06-05 14:01:06','2022-06-05 14:01:06',55),(3175,'# جاري الانتهاء من مباني الاول .','a:0:{}',3,'2022-06-05 14:01:23','2022-06-05 14:01:23',94),(3176,'تم الانتهاء من أعمال دفن  للعماره','a:10:{i:0;s:31:\"img/reports/16545321168471.jpeg\";i:1;s:31:\"img/reports/16545321164378.jpeg\";i:2;s:31:\"img/reports/16545321166037.jpeg\";i:3;s:31:\"img/reports/16545321167232.jpeg\";i:4;s:31:\"img/reports/16545321162338.jpeg\";i:5;s:31:\"img/reports/16545321169336.jpeg\";i:6;s:31:\"img/reports/16545321168178.jpeg\";i:7;s:31:\"img/reports/16545321167903.jpeg\";i:8;s:31:\"img/reports/16545321166482.jpeg\";i:9;s:31:\"img/reports/16545321161728.jpeg\";}',3,'2022-06-06 17:15:16','2022-06-06 17:15:16',172),(3177,'تم الانتهاء من أعمال مباني كرسي نضافه الميده مع تربيع مقاسات الغرف والحمامات والمدخل وتم تحقيقها علي أرض الواقع','a:0:{}',3,'2022-06-07 18:31:23','2022-06-07 18:31:23',172),(3178,'-  الانتهاء من مباني  الدور الارضي قرب انتهاء مباني السرداب يوم الخميس باذن الله ونهايه اعمال مباني بيت الدرج  وانتهاء اعمال نجاره بيت الدرج وغدا بدايه اعمال الحداده','a:0:{}',3,'2022-06-07 22:07:27','2022-06-07 22:07:27',111),(3179,'تم الانتهاء من الهيكل الاسود بفضل الله \r\nوتم تحديد اماكن عقد الصحي بالكامل وضع العلامات','a:0:{}',3,'2022-06-07 22:07:59','2022-06-07 22:07:59',36),(3180,'قرب انتهاء  اعمال نجاره سقف الدور الارضي وتم وضع علامات التكييف وتم التنسيق مع كافه الخدمات (صحي -كهرباء -تهويه - مكنسه مركزيه - غاز مركزي ) لسير الاعمال باسرع وقت  وتم وصول الطابوق الابيض و تم تسكين بناءً طابوق القيسمه لبدايه الاعمال مباشره بعد فك السقف ان شاء الله','a:0:{}',3,'2022-06-07 22:11:18','2022-06-07 22:11:18',154),(3181,'تم تسليم الاعمده للاستشاري وجاري تقفيل وتوزين الاعمده وتجهيزها ع الصب','a:0:{}',3,'2022-06-07 22:11:41','2022-06-07 22:11:55',159),(3182,'تم بفضل الله صب الشناج  وتم اعمال العزل وتم الدفان ان شاء الله \r\nوغدا دحلها وتم الانتهاء من اعمال المجاري الارضيه وغدا تشريك الارضيه \r\nوبدايه اعمال الحديد وتحديد موعد الصب قبل انتهاء الاسبوع ان شاء الله','a:0:{}',3,'2022-06-07 22:12:45','2022-06-07 22:12:45',164),(3183,'تم صب الشناج وفك الشناج  وعزله وتم الانتهاء  اعمال الدفان وغمرها ودحلها وغدا اعمال المجاري الارضيه وتم البدء ف تجهيز اعمده الدور الارضي وتم عمل مقايسه الشده حيث ارتفاع السقف (٥،٥) وجاهزيه طالبها بمجرد انتهاء صب الاعمده لشد السقف','a:0:{}',3,'2022-06-07 22:13:25','2022-06-07 22:13:25',165),(3184,'- تم الانتهاء من أعمال المساح و العازل و صب السكريت.\r\n- متبقي طرطشة الحمامات و المطابخ و عمل سيجما و حماية البلكونات و الأسطح.','a:0:{}',3,'2022-06-08 14:02:10','2022-06-08 14:02:10',142),(3185,'- تم الانتهاء من تركيب الأطقم الصحية ماعدا (3) حمام لنقص بسيراميك الحوائط و الأرضيات و جاري البحث عن نواقص السيراميك.\r\n- جاري الانتهاء من الصنفرة تجهيزا للبطانة.\r\n- جاري تقفيل الديبيهات و باقي أعمال الكهرباء بالقسيمة.\r\n- متوقع توريد الأبواب الداخلية الأسبوع القادم.\r\n- تم تركيب مكاين التكييف الخارجية و الكونكشن.\r\n- في انتظار شركة التكييف (أفكا) لتركيب المكاين الداخلية و عمل اللحامات.\r\n- في انتظار شركة التكييف (أفكا) لتوريد و تركيب الدفيوزر و الراجع.','a:0:{}',3,'2022-06-08 14:02:55','2022-06-08 14:02:55',131),(3186,'- جاري تركيب الأطقم الصحية.\r\n- متوقع توريد الأبواب الداخلية الأسبوع القادم.\r\n- تم الوصول لسيراميك أرضيات أقرب ما يكون للسيراميك الذي تم تركيبه في القسيمة\r\n- تم تركيب مكاين التكييف الخارجية و الكونكشن.\r\n- في انتظار شركة التكييف (أفكا) لتركيب المكاين الداخلية و عمل اللحامات.\r\n- في انتظار شركة التكييف (أفكا) لتوريد و تركيب الدفيوزر و الراجع.','a:0:{}',3,'2022-06-08 14:03:35','2022-06-08 14:03:35',126),(3187,'- جاري تركيب لمبات الفحص و الهولدرز ثم فحص القسيمة بالميجر قبل طلب فحص البلدية.\r\n- تم تم تركيب كل البلاكات و السويتشات و تقفيل الديبيهات و متبقي فقط دي بي المسبح و تم توريده.','a:0:{}',3,'2022-06-08 14:03:57','2022-06-08 14:03:57',125),(3188,'- تم الانتهاء من عمل المعجون بالكامل للديكور و الطوف.\r\n- جاري عمل الصنفرة تجهيزا للبطانة.','a:0:{}',3,'2022-06-08 14:04:21','2022-06-08 14:04:21',127),(3189,'تم صب سقف الدور الاول','a:0:{}',3,'2022-06-08 14:04:44','2022-06-08 14:04:44',61),(3190,'تم عمل تمديدات الصحى لسقف الدور الارضى','a:0:{}',3,'2022-06-08 14:05:12','2022-06-08 14:05:12',119),(3191,'تم صب سقف الدور الارضى وجارى اعمال نجاره اعمده الدور الاول','a:0:{}',3,'2022-06-08 14:05:36','2022-06-08 14:05:36',147),(3192,'وجارى اعمال مبانى الدور الارضى','a:0:{}',3,'2022-06-08 14:05:57','2022-06-08 14:06:14',149),(3193,'استمرار اعمال مبانى بيت الدرج والدروه','a:0:{}',3,'2022-06-08 14:06:30','2022-06-08 14:06:30',63),(3194,'تم صب الشناجات وتم فك نجاره الشناجات وجارى عمل الزفته وسيتم  اعمال الدفان يوم الخميس','a:0:{}',3,'2022-06-08 14:06:50','2022-06-08 14:06:50',156),(3195,'* تم صب سقف الدور الثانى \r\n* جارى الانتهاء من اعمال بناء الدور الارضى      \r\n* تم اعتماد دستور الدور الاول وجارى أعمال بناء الدور الاول','a:0:{}',3,'2022-06-08 14:07:19','2022-06-08 14:07:19',148),(3196,'* تم الانتهاء من صب الشناج وجارى فك ومعالجة بالماء  \r\n* تم الانتهاء من تمديد البايبات ف الشناج','a:0:{}',3,'2022-06-08 14:07:44','2022-06-08 14:07:44',161),(3197,'*جارى اعمال سحب الوايرات لكامل القسيمة','a:0:{}',3,'2022-06-08 14:09:12','2022-06-08 14:09:12',44),(3198,'* جارى اعمال مساح خشن للدور الاول\r\n*تم الانتهاء من مساح خشن للدور الارضى \r\n* جارى الانتهاء من تركيب زوايا داخلى لكامل القسيمة \r\n* تم الانتهاء من اعمال التسكيرات ودق الشبك لكامل القسيمة من الداخل وتم الانتهاء من الطرطشه لكامل القسيمة  . \r\nتم تركيب بوكسات الشتر لكامل القسيمة  \r\n*تم الانتهاء من عزل الحمامات  \r\n* تم  الانتهاء من اعمال تركيب الشبكة المعلقة \r\n* تم الانتهاء من تاسيس اعمال الكهرباء  \r\n* تم الانتهاء من تمديد بايبات النحاس والترومستات','a:0:{}',3,'2022-06-08 14:09:44','2022-06-08 14:09:44',40),(3199,'* تم تنظيف الموقع من الخارج والداخل بالكامل متبقى قاعده لوحة الشركة\r\n* تم فك الخشب للسندرة والطبانات وباكر باذن رفع الانقاض من امام القسيمة','a:0:{}',3,'2022-06-08 14:10:43','2022-06-08 14:10:43',34),(3200,'* جارى اعمال تمديد الشبكة وتم الانتهاء من الدور الارضى \r\n* تم الانتهاء من تمديد صرف الدور الارضى \r\n* تم الانتهاء من تمديد بايبات التغذية \r\n*جارى الانتهاء من تركيب الشتر متبقى توريد البوكسات لعدد ٣ دريشة   \r\n*تم الانتهاء من اعمال  التكسير  الصحى   \r\n* تم الانتهاء من  اعمال تكسير الكهرباء \r\n وتاسيس الكهرباء وق انتظار عمل البوووج لتاسيس البايبات وبعد باكر باذن لله عمل البووج\r\n* متبقى صب الطابنات لحين الانهاء من اعمال الاقواس وصبها مره واحده \r\n* تم اعتماد امكان الصحى والكهرباء . \r\n* جارى الانتهاء اعمال الترموستات  \r\n* تم الانتهاء  اعمال بناء بيت الدرج \r\n* تم الانتهاء من اعمال بناء الدور الارضى \r\n* تم الانتهاء من اعمال بناء الدور الاول','a:0:{}',3,'2022-06-08 14:11:39','2022-06-08 14:11:39',110),(3201,'*تم الانتهاء من اعمال نجاره وحداده اعمده الدور الاول وباكر باذن لله تسليمهم للاستشارى \r\n* تم الانتهاء من صب سقف الارضى','a:0:{}',3,'2022-06-08 14:12:04','2022-06-08 14:12:04',151),(3202,'جارى الانتهاء من اعمال بناء دوره السطح بعد توريد الطابوق الابيض \r\n* جارى الانتهاء من اعمال بناء الدور الارضى متبقى  صب العتب وتم الانتهاء من نجارتهم\r\n* تم الانتهاء من بناء الدور الاول  \r\n* جارى الانتهاء من اعمال بناء الدور الثانى بعد صب عدد ٢ عتب وتوريد الطابوق الابيض المتبقى','a:0:{}',3,'2022-06-08 14:12:46','2022-06-08 14:12:46',92),(3203,'تم الانتهاء من تركيب الاسبوتات و المخفي والشفاطات.. \r\nجاري تصنيع الشترات بعد اعتماد اللون.. \r\nتم توصيل جورة الأشغال.. \r\nتم توصيل المياه العذبة بالقسيمة .. \r\nلم يتم تشغيل التكييف بشكل كامل للقسيمة ..\r\nتم الانتهاء من صبغ الاسقف ٢ وجه.. \r\nتم الانتهاء من بطانة الطوف .','a:0:{}',3,'2022-06-08 14:13:51','2022-06-08 14:13:51',78),(3204,'تم نزول الخزانات.. \r\nتم توصيل المياه العذبة بالقسيمة.. \r\nبانتظار انهاء الشراشيب وتركيب أبواب المصعد.. \r\nتم تركيب الشترات.. \r\nتم عمل عينات الصبغ الداخلي \r\nتم التواصل مع كولكس لتشغيل التكييف وابلغوا خلال شهر.. \r\nتم تركيب الشترات.. \r\nتم اعتماد الدرايزين و الابواب الحديدية وجاري التصنيع.. \r\nتم توصيل التيار الكهربي.','a:0:{}',3,'2022-06-08 14:15:02','2022-06-08 14:15:02',97),(3205,'تم نزول صبغ حماية الواجهة.. \r\nتم صبغ الاسقف الجبسوم بورد عدد ١ وجه..\r\n الانتهاء من بطانة الطوف.. .. \r\nبانتظار توريد و تركيب الدرايش','a:0:{}',3,'2022-06-08 14:15:37','2022-06-08 14:15:37',79),(3206,'تم الانتهاء من تكسير الكهرباء.. \r\nتم تركيب بوكسات  الشترات..\r\n تم عمل تمديدات الصرف والتغذية بالحمامات وتم فحصها.','a:0:{}',3,'2022-06-08 14:16:04','2022-06-08 14:16:04',76),(3207,'تم سحب عدد ٢ سكينة معجون للطوف.. \r\nجاري اعمال المساح بالحمامات بالارضي\r\nتم انهاء أعمال الديكور وتم تحديد وتفتيح علامات التكييف..\r\nبانتظار التعاقد مع شركة الومنيوم','a:0:{}',3,'2022-06-08 14:16:39','2022-06-08 14:16:39',80),(3208,'الانتهاء من صبغ القسيمة و الكهرباء والصحي باستثناء الاكسسوارات\r\nلم يتم تركيب عدد ٢ ماكينة تكييف و لم يتم تشغيل التكييف بشكل كامل.. \r\nلم يتم تركيب ابواب المصعد','a:0:{}',3,'2022-06-08 14:17:12','2022-06-08 14:17:12',81),(3209,'#  سيتم تسليم القسيمة يوم الاربعاء','a:0:{}',3,'2022-06-08 15:16:50','2022-06-08 15:16:50',101),(3210,'# جاري عمل درج للمسبح وتعلية جورة المصعد لعدم مطابقتها للعمق المطلوب\r\n# تم اعمال مساح للتقفيل علي اجناب الدرج الرئيس والخدم النازل للسرداب\r\n# تم اختيار البلاكات والسويتشات وسيتم تقفيلها بعد مراجعة الاحمال المسموحة','a:0:{}',3,'2022-06-08 15:17:21','2022-06-08 15:17:21',104),(3211,'# جاري  سحب الويرات .','a:0:{}',3,'2022-06-08 15:18:06','2022-06-08 15:18:06',121),(3212,'# تم الانتهاء من مساح خشن داخلي وجاري خشن خارجي .','a:0:{}',3,'2022-06-08 15:18:27','2022-06-08 15:18:27',90),(3213,'#بانتظار نزول سيراميك الحوائط\r\n# تم انتهاء اعمال ديكور الدور الثاني والاول وجاري الرووف','a:0:{}',3,'2022-06-08 15:18:51','2022-06-08 15:18:51',55),(3214,'# جاري الانتهاء من مباني الاول والرووف.','a:0:{}',3,'2022-06-08 15:19:11','2022-06-08 15:19:11',94),(3215,'تم الانتهاء من تطبيق نجارة سقف الدور الثاني  وتم البدء باعمال حدادة السقف \r\nجارى الانتهاء من اعمال مباني الدور الارضي \r\nجارى البدء باعمال دستور الدور الاول','a:0:{}',3,'2022-06-08 15:19:43','2022-06-08 15:19:43',73),(3216,'- تم الانتهاء من تركيب الابواب الخارجية \r\n- جاري التجهيز لاعمال الصبغ النهائي\r\n-جارى الانتهاء من تركيب السويتشات والبلاكات للتجهيز لاعمال الفحص\r\n- تم رفع معامله ايصال التيار وفى انتظار اعمال الفحص\r\n- تم توريد سيستم السخانات','a:0:{}',3,'2022-06-08 15:20:12','2022-06-08 15:20:12',74),(3217,'_تم الانتهاء من تركيب بوكسات الشتر للدرايش\r\n_ تم الانتهاء من اعمال تمديدات الصحي\r\n- جاري الانتهاء اعمال تمديدات الكهرباء \r\n- تم الانتهاء من فحص اعمال عازل الحمامات والمطابخ','a:0:{}',3,'2022-06-08 15:20:41','2022-06-08 15:20:47',75),(3218,'-جارى اعمال تطريح جسور لسقف الدور الثاني \r\n- تم الانتهاء من فك سقف الدور الاول \r\n- وجارى استكمال اعمال مباني الدور الارضي','a:0:{}',3,'2022-06-08 15:21:09','2022-06-08 15:21:09',83),(3219,'- جارى الانتهاء من اعمال الهيكل الاسود \r\n- جاري التنسيق للبدء  باعمال الخدمات بالادوار','a:0:{}',3,'2022-06-08 15:21:27','2022-06-08 15:21:27',112),(3220,'- تم الانتهاء من اعمال صب اعمدة بيت الدرج وتم فك الاعمدة   \r\n- جارى التجهيز لاعمال مباني بيت الدرج','a:0:{}',3,'2022-06-08 15:21:47','2022-06-08 15:21:47',88),(3221,'-تم الانتهاء من اعمال الحفر بالقسيمة بعد اعتماد المخطط النهائى\r\n- تم الانتهاء من غمر التربة بالماء  \r\n- جارى التجهيز لاعمال دحل ودمك التربه قبل فرشة النظافة','a:0:{}',3,'2022-06-08 15:22:13','2022-06-08 15:22:13',171),(3222,'-جارى  اعمال الطرطشة الداخليه \r\n- جارى الانتهاء من اعمال تمديدات الكهرباء  الخارجية','a:0:{}',3,'2022-06-08 15:22:38','2022-06-08 15:22:38',42),(3223,'تم التنسيق مع شركة حمامات السباحه وتم عمل اللازم لحوائط المسبح \r\nتم الانتهاء من نجاره الحوائط وتم حجز موعد لصب الحوائط وفي انتظار موعد الصب','a:0:{}',3,'2022-06-08 15:23:13','2022-06-08 15:23:13',168),(3224,'- تم الانتهاء من دفان ٤ طبقات وجاري دحل الطبقه الاخيره قبل الشناج','a:0:{}',3,'2022-06-08 15:23:40','2022-06-08 15:23:40',170),(3225,'تم الإنتهاء من عزل القواعد وتم الانتهاء من اعمال الحداده وجاري تسليم المهندس الاستشاري وتم حجز موعد لصب القواعد وفي انتظار موعد الصب','a:0:{}',3,'2022-06-08 15:24:01','2022-06-08 15:24:01',177),(3226,'_ تم الانتهاء من الحفر والدحل وتم تسليم الاستشاري وتم حجز موعد لصب فرشه النظافه','a:0:{}',3,'2022-06-08 15:24:27','2022-06-08 15:24:27',166),(3227,'- جاري العمل على دفن اخر طبقه قبل الشناج','a:0:{}',3,'2022-06-08 15:24:43','2022-06-08 15:24:43',160),(3228,'-تم تحديد القواعد بالتوتال ستيشن وفي انتظار انتهاء أوراق المدعوم للبدء بالقواعد','a:0:{}',3,'2022-06-08 15:25:00','2022-06-08 15:25:00',169),(3229,'- تم  الإنتهاء من عزل القواعد وتم الانتهاء من اعمال الحداده وتم التنسيق مع شركه حمامات السباحه وجاري الانتهاء من تمديد حمام السباحه وتم حجز موعد لصب القواعد','a:0:{}',3,'2022-06-08 15:25:25','2022-06-08 15:25:25',174),(3230,'تم تركيب الجام \r\nجارى تركيب الدفيوزرات والجريلات','a:0:{}',3,'2022-06-08 15:25:54','2022-06-08 15:25:54',72),(3231,'تم الانتهاء من سيراميك الحوائط متبقي مغسلة حمام الديوانية فى انتظار توريد السيراميك','a:0:{}',3,'2022-06-08 15:27:27','2022-06-08 15:27:27',66),(3232,'تم الانتهاء من سيراميك الارضيات \r\nمتبقي النعلات وجارى اعمال المساح للحوش و\r\nتم الانتهاء من اعمال الديكور متبقي الحمامات بعد تركيب مكاين التكييف الداخلية','a:0:{}',3,'2022-06-08 15:27:57','2022-06-08 15:27:57',65),(3233,'تم صب اعمدة الارضى ( المسطحات الاضافية التوسعة )\r\nتم الانتهاء من اعمال الطرطشة الخارجية وجارى تركيب الزوايا','a:0:{}',3,'2022-06-08 15:28:18','2022-06-08 15:28:18',68),(3234,'جارى الانتهاء من نجارة سقف الدور الاول','a:0:{}',3,'2022-06-08 15:28:58','2022-06-08 15:28:58',122),(3235,'تم الانتهاء من تركيب سيراميك الدور الأرضي .\r\nمتبقي الصاله الرئيسيه فقط .\r\nبانتظار نزول مكائن التكييف .\r\nبانتظار نزول الألومنيوم .\r\nتم رفع قياسات الدرج وإرسالها للعميل .','a:0:{}',3,'2022-06-08 15:29:41','2022-06-08 15:29:41',98),(3236,'تم الانتهاء من تمديد نزلات الصرف وتجهيز الحمامات لأعمال العازل .\r\n\r\nغدا تركيب سيراميك غرفة السخانات.','a:0:{}',3,'2022-06-08 15:30:14','2022-06-08 15:30:20',87),(3237,'تم الإنتهاءتركيب سيراميك ارضيات الدور الأرضي.\r\nتم صب الفوم وحرق الطربال وجار اختبار العازل \r\nتم نزول رخام الدرج .','a:0:{}',3,'2022-06-08 15:30:44','2022-06-08 15:30:44',128),(3238,'تم الانتهاء من أعمال تركيب ديكور الحمامات ماعدا الدور الأرضي .\r\nجار تركيب نواقص سيراميك الدور الأرضي لغرف الخدم والحمامات .\r\nتم نزول سيراميك الدور الأرضي .\r\nجار أعمال شربت سيراميك الحوائط.\r\nتم تركيب موزاييك البلكونات.','a:0:{}',3,'2022-06-08 15:31:17','2022-06-08 15:31:17',105),(3239,'تم الانتهاء من أعمال نجارة وحدادة سقف الدور الأول \r\nجار أعمال تمديد الكهرباء والصحي والتهويه والتكييف .\r\nالصب اليوم بإذن الله الساعه ٨مساءا','a:0:{}',3,'2022-06-08 15:31:38','2022-06-08 15:31:38',138),(3240,'جاري استكمال اعمال مباني  بيت الدرج والبدء بالسرداب','a:0:{}',3,'2022-06-08 15:32:08','2022-06-08 15:32:08',107),(3241,'تمت اعمال فحص الكهرباء و\r\nجاري نزول الصباغ وتركيب رخام المصعد واستكمال اعمال التشطيب','a:0:{}',3,'2022-06-08 15:32:33','2022-06-08 15:32:33',135),(3242,'تمت اعمال تركيب الدرج الخارجي\r\nوجاري طلب اغراض كهربا لتقفيل البلاكات والديبيهات','a:0:{}',3,'2022-06-08 15:33:02','2022-06-08 15:33:02',113),(3243,'تمت اعمال مساح طوف الحمامات والمطابخ للسيراميك وجاري نزول السيراميك \r\nتمت اعمال اساس السيجما','a:0:{}',3,'2022-06-08 15:33:26','2022-06-08 15:33:26',137),(3244,'-استمرار اعمال تأسيس الكهرباء.\r\n-ف انتظار تعليم وتوزيع اماكن الصحي \r\n-تم التواصل مع شركة التكييف لتأسيس الثرومستات.\r\n-تم عمل طلب لتصنيع دكتات التكييف.','a:0:{}',3,'2022-06-08 15:34:06','2022-06-12 12:10:40',58),(3245,'- تم الانتهاء من ٩٠٪؜من اعمال مباني الدور الارضي فوق الروابط \r\n\r\n- تم الانتهاء من اعمال مباني الدور الثاني','a:0:{}',3,'2022-06-08 15:35:36','2022-06-08 15:35:36',95),(3246,'- تم الانتهاء من اعمال  مباني الدور الاول   \r\n\r\n\r\n-تم اعتماد دستور مباني الدور الثاني \r\n- جاري اعمال مباني الدور الثاني','a:0:{}',3,'2022-06-08 15:35:58','2022-06-08 15:35:58',114),(3247,'- تم  صب الطبانات \r\n\r\n - تم الانتهاء من اعمال الهيكل \r\n\r\n- تم الانتهاء  اعمال مباني الدور الاول','a:0:{}',3,'2022-06-08 15:36:23','2022-06-08 15:36:44',39),(3248,'- غدا ان شاء الله صب سقف بيت الدرج \r\n\r\n- جاري اعمال مباني الدور الارضي','a:0:{}',3,'2022-06-08 15:37:12','2022-06-08 15:37:12',35),(3249,'- جاري اعمال تكسير الصحي','a:0:{}',3,'2022-06-08 15:37:37','2022-06-08 15:37:37',33),(3250,'- جاري اعمال تكسير الصحي والكهرباء \r\n\r\n-تم الانتهاء من اعمال الهيكل الاسود','a:0:{}',3,'2022-06-08 15:38:00','2022-06-08 15:38:00',91),(3251,'- تم الانتهاء من حدادة اللبشة \r\n\r\n- تم الانتهاء من عزل اللبشة  \r\n\r\n- تم الانتهاء من صب طبقة سكريت حماية للعازل','a:0:{}',3,'2022-06-08 15:38:26','2022-06-08 15:38:26',163),(3252,'تم الانتهاء من أعمال النجاره للميده والخزان وتجهيز عمل الحديد','a:0:{}',3,'2022-06-08 16:17:20','2022-06-08 16:17:20',172),(3253,'وتم طلب شركة السخانات للتشغيل \r\nومتبقي الصبغ النهائي بعد الابواب','a:0:{}',3,'2022-06-08 18:09:16','2022-06-08 18:09:16',103),(3254,'جاري نجارة  سقف الدور الارضي','a:0:{}',3,'2022-06-08 18:16:22','2022-06-08 18:16:22',139),(3255,'جاري مباني اسوار الاسطح وبيت الدرج','a:0:{}',3,'2022-06-08 18:16:59','2022-06-08 18:16:59',47),(3256,'جاري تركيب درايش الخارجيه','a:0:{}',3,'2022-06-08 18:17:56','2022-06-08 18:17:56',57),(3257,'جاري اعمال نجارة سقف الارضي \r\nوتقفل مباني السرداب \r\nوجاري مباني الارضي','a:0:{}',3,'2022-06-08 18:18:15','2022-06-08 18:18:15',89),(3258,'تم الانتهاء من نجارة وحدادة سقف الدور الثاني \r\nوالصب بكره ان شاء الله','a:0:{}',3,'2022-06-08 18:18:38','2022-06-08 18:18:38',51),(3259,'جاري ترتيب الاعمال \r\nالعازل تم صب الفوم وعمل طبقة مساح \r\nتم تركيب سيراميك غرفة المضخات لبدء اعمال الصحي تم الانتهاء من جميع الاعمال','a:0:{}',3,'2022-06-08 18:19:17','2022-06-08 18:19:17',109),(3260,'تم الانتهاء من أعمال الحديد بالنسبه للميده وميد الأحواش\r\nوسقف الخزان \r\nتم تسليم المهندس نبيل مكتب افكار الهندسيه','a:0:{}',3,'2022-06-11 12:23:05','2022-06-11 12:23:05',172),(3261,'تم عمل نجاره وحداده اعمده الدور الثانى \r\nوتم التسليم وتم تقفيل الاعمده وسيتم الصب باكر \r\nوجارى تنظيف السرداب للبدء باعمال المبانى','a:0:{}',3,'2022-06-11 21:34:07','2022-06-11 21:34:07',61),(3262,'جارى اعمال صب فرشة النضافة','a:1:{i:0;s:31:\"img/reports/16549815826847.jpeg\";}',3,'2022-06-11 22:06:22','2022-06-11 22:06:22',171),(3263,'جارى اعمال حداده سقف الدور الارضى وتم نزول شركه التهويه وتم عمل التمديدات','a:0:{}',3,'2022-06-11 22:06:55','2022-06-11 22:06:55',119),(3264,'تم عمل نجاره وحداده اعمده الدور الاول \r\nوتم التسليم للمكتب الهندسى \r\nوسيتم نزول النجار باكد لتقفيل الاعمده','a:0:{}',3,'2022-06-11 22:07:23','2022-06-11 22:07:23',147),(3265,'استمرار اعمال مبانى الدور الارضى \r\nوسيتم البدء باكر باعمال مبانى الدور الاول','a:0:{}',3,'2022-06-11 22:07:44','2022-06-11 22:07:44',149),(3266,'تم الانتهاء من اعمال مبانى القسيمه \r\nوجارى تنظيف القسيمه \r\nوتم التواصل مع النجار لعمل نجاره الطبانات','a:0:{}',3,'2022-06-11 22:08:07','2022-06-11 22:08:07',63),(3267,'تم دفان الشناجات \r\nوتم عمل تمديدات المجارى الرئيسيه وجارى فحصها','a:0:{}',3,'2022-06-11 22:09:14','2022-06-11 22:09:14',156),(3268,'تم وصول الالومنيوم للقسيمة بانتظار تركيبه وتركيب الجام للبدء في معاملة البلدية\r\nبانتظار اعتماد مخطط الكهرباء من الوزارة\r\nتم سحب كابل الكهرباء الرئيسي للقسيمة\r\nتم الانتهاء من اعمال تركيب احواش الدور الارضي \r\nجاري اعمال مساح وتركيب سيراميك المسبح\r\nتم التواصل مع الغانم للتهوية المركزية لمراجعة تمديدات بعض الشفاطات وتم الانتهاء منها\r\nتم الانتهاء من اعمال تركيب رخام المصعد \r\nتم الانتهاء من اعمال عازل المسبح وانتهاء اختباره\r\nتم توريد وتركيب سكك وشراشيب المصعد\r\nتم الانتهاء من كافة اعمال الديكور والتعديلات \r\nتم تفتيح اماكن الاضاءة واعادة تركيب ابواب صيانة جاهزة\r\nتم الانتهاء من توريد وتركيب ديفيوزرات وجريلات التكييف\r\nتم رفع بيانات القسيمة لعمل مخطط الكهرباء\r\nفي انتظار صدور مخطط الكهرباء من الوزارة لعمل الترمنيشن بالنسبة للكهرباء حسب المخطط\r\nفي انتظار توريد وتركيب الابواب الرئيسية والدرايش لفحص الكهرباء','a:0:{}',3,'2022-06-11 22:11:09','2022-06-11 22:11:09',56),(3269,'تم الانتهاء من صب معظم الطبانات والسندرة بالسرداب ٧ م٣\r\nجاري اعمال المباني بالسرداب والارضي والاول والثاني\r\nتم فتح فتحات الكور بالسرداب المتفق عليه \r\nتم فك سقف الدور الثاني وجاري ترتيب العدة ونقلها\r\nتم عمل دستور الارضي و دستور السرداب \r\nتم عمل سند بيان واعتماد واعتماده','a:0:{}',3,'2022-06-11 22:12:47','2022-06-11 22:12:47',49),(3270,'جاري اعمال المساح الخشن الداخلي\r\nجاري اعمال تركيب الزوايا الداخلية للمساح\r\nتم الانتهاء من جميع اعمال العازل المائي واختباره وتم صب السيكريت حماية العازل ٢٧م٣\r\nتم الانتهاء من اعمال سحب المادة الرابطة لحوائط السرداب بعد تغسيلها جيدا بالماء\r\nتم سحب جميع وايرات الخطوط الرئيسية للديبيهات كل الادوار والسخانات والمصعد وكل مكاين التكييف\r\nجاري اعمال سحب الوايرات الداخلية للاضاءات والبلاكات\r\nتم استئناف اعمال المساح\r\nتم الانتهاء من اعمال التسكير ودق الشبك داخليا والطرطشة الداخلية \r\nتم الانتهاء من اعمال تمديدات الصحي بالقسيمة\r\nتم الانتهاء من اعمال تمديد بايبات الترموستات والدرين والغاز للتكييف\r\nتم الانتهاء من اعمال تمديدات الكهرباء قبل المساح\r\nتم الانتهاء من اعمال سحب جميع خطوط الكهرباء الرئيسية للقسيمة الخاصة بكل لوحات التوزيع والسخانات والمصعد وكل مكاين التكييف لكامل القسيمة\r\nتم بناء السيفونات المخفية وكذلك تم عمل فتحات دكتات التكييف والراجع في الطوف حسب تعليم شركة التكييف\r\nتم الانتهاء من تركيب داكت التكييف\r\nتم الانتهاء من  مباني الطوفة المخالفة والفاصلة بين الشقتين في الدور الاول \r\n\r\nتم تعديل جزء من داكت تكييف في السرداب','a:0:{}',3,'2022-06-11 22:14:47','2022-06-11 22:14:47',129),(3271,'تم صب حوائط السرداب اليوم ٧٠ م٣\r\nتم الانتهاء من اعمال حدادة حوائط السرداب وتم تسليمها للمكتب الهندسي \r\nتم الانتهاء من تجهيز خدمات الحوائط صحي وكهرباء\r\nجاري تقفيل نجارة الحوائط\r\nتم صب اللبشة ٢٤٣ م٣\r\nتم الانتهاء من اعمال صب اعمدة السرداب ١٥ م٣\r\nجاري اعمال نجارة وحدادة حوائط السرداب\r\nتم الانتهاء من استكمال المرحلة الثانية من عازل حوائط السرداب الخارجي من ناحية التدعيم\r\nتم صب صبة سيكريت حماية الطربال ١٨ م٣ بامب \r\nتم الانتهاء من اعمال حدادة اللبشة\r\nتم تركيب الوتر ستوب\r\nتم حجز صبة الليلة ٨ مساء لصب اللبشة ان شاء الله\r\nتم تسليم المكتب الهندسي لاعمال حدادة اللبشة\r\nتم الانتهاء من اعمال مساح جوانب التدعيم للعازل \r\nتم صب صبة النظافة ٣٦ م ٣\r\nتم صب قاعدة المصعد وحوائط بئر المصعد ١٩ م٣\r\nتم الانتهاء من اعمال عازل القاعدة قبل دفانها\r\nتم رفع ماكينة سحب المياه من اسفل القسيمة للشارع \r\nتم عمل خطوط سحب المياه المدفونه والمخفية \r\nجاري اختبار خطوط سحب المياه بعد ترحيلها ودفانها \r\nجاري التنسيق لاعمال دفان قاعدة المصعد وتظبيط مناسيب الارضية ودحلها ورش المبيد والنايلون وصبة النظافة\r\nتم توصيل مياه الوزارة للقسيمة\r\nتم التواصل مع المكتب الهندسي ومهندس الاشراف وحضر لموقع العمل واستلم اعمال حفر القسيمة وقاعدة المصعد والمناهيل\r\nتم وصول اغراض عازل السرداب للقسيمة وجاري الترتيب لبداية اعمال العازل','a:0:{}',3,'2022-06-11 22:16:46','2022-06-11 22:16:46',155),(3272,'في انتظار وصول عينات السبوت لايت \r\nجاري اعمال تركيب الابواب الرئيسية\r\nجاري اعمال تركيب الشتر حيث تم توريده للقسيمة\r\nتم تشغيل الكهرباء في القسيمة\r\nتم بحمد الله فحص الكهرباء للقسيمة\r\nتم توصيل التيار الكهربي للقسيمة\r\nتم رفع قياسات ابواب السنادر وباب حمام الخدم بالسرداب\r\nوتم الانتهاء من اعمال تركيب الاطقم الصحية وسيستم السخانات والمضخات والفلاتر والتانكات وتوصيلها وتشغيل المياه في القسيمة لله الحمد \r\nتم تركيب البوكسات المطرية لصناديق الكهرباء\r\nتم تجهيز القسيمة لفحص الكهرباء مع محاولة ازالة واخفاء المخالفات\r\nتم تركيب السلم الحديد على بيت الدرج\r\nتم تبديل الفلتر الرملي بفلتر ٣ مراحل \r\nتم التواصل مع شركة المصاعد وتم الاستجابة سريعا وتوريد الماكينة وتم الانتهاء من تركيبها\r\nتم اعتماد فرقيات تركيب حماية جام لسلم السرداب وتركيب صفايات مخفية \r\nتم توريد مكاين التكييف للموقع بانتظار توصيلهم\r\nتم اعتماد القسيمة بالبلدية\r\nتم تركيب باب الحمام الناقص من سديم\r\nتم تركيب الجام الاضافي الدرابزين الخارجي\r\nتم توصيل خط المياه للقسيمة \r\nتم توصيل خط الصرف للقسيمة','a:0:{}',3,'2022-06-11 22:18:47','2022-06-11 22:18:47',134),(3273,'- تم الانتهاء من أعمال المساح و العازل و صب السكريت.\r\n- متبقي طرطشة الحمامات و المطابخ و عمل سيجما و حماية البلكونات و الأسطح.','a:0:{}',3,'2022-06-11 22:19:26','2022-06-11 22:19:26',142),(3274,'- جاري الانتهاء من الصنفرة تجهيزا للبطانة.\r\n- جاري تقفيل الديبيهات و باقي أعمال الكهرباء بالقسيمة.','a:0:{}',3,'2022-06-11 22:20:08','2022-06-11 22:20:08',131),(3275,'- جاري تركيب الأطقم الصحية','a:0:{}',3,'2022-06-11 22:20:32','2022-06-11 22:20:32',126),(3276,'- تم الانتهاء من جميع أعمال الكهرباء \r\nو تجهيز القسيمة للفحص \r\nو متبقي فقط تركيب البوكسات المطرية للكيوبيكال و دي بي السخان.','a:0:{}',3,'2022-06-11 22:20:56','2022-06-11 22:20:56',125),(3277,'- تم الانتهاء من عمل المعجون بالكامل للديكور و الطوف.\r\n- تم الانتهاء من عمل الصنفرة و جاري البدء بعمل البطانة.\r\n- تم تركيب الرخام لأبواب المصعد عدد (4) باب.','a:0:{}',3,'2022-06-11 22:21:16','2022-06-11 22:21:16',127),(3278,'تم بفضل الله  صب اعمده بيت الدرج وغدا صب سقف بيت الدرج ان شاء الله والانتهاء من خدماته \r\nاعمال المباني \r\nتم اعتماد الواجهه والدور الارضي بدون تغير ف المخطط وقرب انتهاء من مباني الدور الارضي بالدرواي كامل \r\n وتم وصول ٣ دفعات  طابوق ابيض','a:0:{}',3,'2022-06-11 22:21:55','2022-06-11 22:21:55',143),(3279,'-  الانتهاء من مباني  الدور الارضي قرب انتهاء مباني السرداب يوم الخميس باذن الله\r\nوبدايه اعمال مباني الدور الاول من امس وانتهاء اعمال نجاره وحداده بيت الدرج واستلام الاستشاري متبقي جزء من خدمات التكييف تورد ويتم تحديد موعد الصب ان شا الله','a:0:{}',3,'2022-06-11 22:22:40','2022-06-11 22:22:40',111),(3280,'تم الانتهاء من الهيكل الاسود بفضل الله \r\nوتم تحديد اماكن عقد الصحي بالكامل وضع العلامات','a:0:{}',3,'2022-06-11 22:23:24','2022-06-11 22:23:24',36),(3281,'انتهاء  اعمال نجاره سقف الدور الارضي \r\nوابتداء اعمال الحديد اليوم  \r\nوتم وضع علامات التكييف \r\nوتم التنسيق مع كافه الخدمات (صحي -كهرباء -تهويه - مكنسه مركزيه - غاز مركزي )\r\nوالصب الخميس ان شاء الله  لسير الاعمال باسرع وقت  \r\nوتم وصول الطابوق الابيض \r\nو تم تسكين بناءً طابوق القيسمه لبدايه الاعمال مباشره بعد فك السقف ان شاء الله','a:0:{}',3,'2022-06-11 22:24:43','2022-06-11 22:24:50',154),(3282,'تم صب الاعمده \r\nوغدا فك الاعمده','a:0:{}',3,'2022-06-11 22:25:23','2022-06-11 22:25:23',159),(3283,'تم بفضل الله صب الشناج  \r\nوتم اعمال العزل \r\nوتم الدفان ان شاء الله وغدا دحلها وتم الانتهاء من اعمال المجاري الارضيه وغدا تشريك الارضيه\r\nوبدايه اعمال الحديد \r\nوتم الصب \r\nوغدا بدايه اعمال نجاره الاعمده  ان شاء الله','a:0:{}',3,'2022-06-11 22:26:39','2022-06-11 22:26:39',164),(3284,'تم صب الشناج \r\nوفك الشناج  وعزله وتم الانتهاء  اعمال الدفان وغمرها ودحلها وغدا استلام الارضيه وتحديد موعد الصب  وتم البدء ف تجهيز اعمده الدور الارضي وتم عمل مقايسه الشده حيث ارتفاع السقف (٥،٥) وجاهزيه طالبها بمجرد انتهاء صب الاعمده لشد السقف','a:0:{}',3,'2022-06-11 22:27:14','2022-06-11 22:27:14',165),(3285,'* جارى تركيب السيراميك فى الدور الأرضي \r\nويوجد حمام بالدور الأرضي لم ينزل سيراميك له حتى الآن \r\n*تم الانتهاء من الديكور ما عدا المطبخ وممر الدرج  \r\n*بانتظار نزول مكائن التكييف .\r\n*بانتظار نزول الألومنيوم .\r\n* تم نزول الأبواب فى القسيمه وبانتظار تركيبها \r\nومتبقى تركيب رخام الدرج وعمل إنارة مخفيه فى الدرابزين \r\nومتبقى شربتة السيراميك \r\nومتبقى تركيب سلم للسطح \r\nوسوف يتم صب بير المصعد حتى المنسوب المطلوب لشركة المصعد','a:0:{}',3,'2022-06-11 22:28:10','2022-06-11 22:28:10',98),(3286,'تم الانتهاء من تمديد نزلات الصرف وتجهيز الحمامات لأعمال العازل .\r\nبانتظار نزول المساح للقسيمه \r\nجارى تركيب سيراميك غرفة السخانات.','a:0:{}',3,'2022-06-11 22:28:46','2022-06-11 22:28:46',87),(3287,'تم الإنتهاء تركيب سيراميك ارضيات الدور الأرضي. \r\nمتبقى تركيب النعلات فى الدور الارضى \r\nومتبقى تعليم فتحات الجريل من شركة التكييف وفتحها \r\nومتبقى فتح اماكن مكائن التهويه فى الديكور لتركيبها\r\nتم صب الفوم وحرق الطربال وجار اختبار العازل وسوف يتم صب السكريت يوم التلات \r\nتم نزول رخام الدرج .','a:0:{}',3,'2022-06-11 22:29:17','2022-06-11 22:29:32',128),(3288,'تم الانتهاء من أعمال تركيب ديكور الحمامات ماعدا الدور الأرضي والسرداب \r\nجار تركيب نواقص سيراميك الدور الأرضي لغرف الخدم والحمامات .\r\nتم نزول سيراميك الدور الأرضي .\r\nجار أعمال شربت سيراميك\r\n الحوائط.\r\nتم تركيب موزاييك البلكونات.\r\nمتبقى تركيب سيراميك ارضيات السرداب وصالات الارضى والنعلات \r\nومتبقى تركيب سيراميك الاسطح والبلكونات ومتبقى تركيب ديكور حمامات الارضى والسرداب','a:0:{}',3,'2022-06-11 22:30:19','2022-06-11 22:30:19',105),(3289,'تم صب سقف الدور الأول وحارى نجارة وحدادة اعمدة الدور الثاني \r\nوجارى فك سقف الدور الأرضي','a:0:{}',3,'2022-06-11 22:30:35','2022-06-11 22:30:35',138),(3290,'تم الانتهاء من صب فرشة النضافة باجمالي كمية صب ٥٤ م٣  \r\nK150 مقاوم','a:2:{i:0;s:31:\"img/reports/16550208846011.jpeg\";i:1;s:31:\"img/reports/16550208844793.jpeg\";}',3,'2022-06-12 09:01:24','2022-06-12 09:01:24',171),(3291,'تم الانتهاء من فك ميده العماره وميده الحوش وتجهيز الميده لااعمال العزل والدفان','a:0:{}',3,'2022-06-12 11:05:31','2022-06-12 11:05:31',172),(3292,'- تم الانتهاء من ؜ اعمال مباني الدور الارضي  \r\n\r\n- تم الانتهاء من اعمال مباني الدور الثاني','a:0:{}',3,'2022-06-12 11:08:30','2022-06-12 11:08:30',95),(3293,'- تم الانتهاء من اعمال  مباني الدور الاول   \r\n\r\n- جاري اعمال مباني الدور الثاني \r\n\r\n- تم فك سقف بيت الدرج','a:0:{}',3,'2022-06-12 11:55:25','2022-06-12 11:55:25',114),(3294,'- جاري اعمال نظافة القسيمة','a:0:{}',3,'2022-06-12 11:55:49','2022-06-12 11:55:49',39),(3295,'تم صب سقف بيت الدرج \r\n\r\n- جاري اعمال مباني الدور الارضي','a:0:{}',3,'2022-06-12 11:56:08','2022-06-12 11:56:08',35),(3296,'- تم الانتهاء من  اعمال تكسير الصحي \r\n\r\n- تم الانتهاء من اعمال الهيكل الاسود','a:0:{}',3,'2022-06-12 11:56:37','2022-06-12 11:56:37',33),(3297,'- تم الانتهاء من  اعمال تكسير الصحي والكهرباء \r\n\r\n- في انتظار نزول اغراض الصحي والكهرباء للبدء باعمال التمديدات \r\n\r\n-تم الانتهاء من اعمال الهيكل الاسود \r\n\r\n- تم اعتماد توزيع الصحي داخل','a:0:{}',3,'2022-06-12 11:57:18','2022-06-12 11:57:18',91),(3298,'- تم صب اللبشة\r\n\r\n\r\n- جاري اعمال نجارة اعمدة السرداب','a:0:{}',3,'2022-06-12 11:58:35','2022-06-12 11:58:35',163),(3299,'* تم الانتهاء من اعمال نجاره وحداده اعمده بيت الدرج وتسليمها للاستشارى باكر باذن لله  \r\n* تم  الانتهاء من اعمال بناء الدور الارضى      \r\n* جارى الانتهاء من اعمال بناء الدور الاول','a:0:{}',3,'2022-06-12 11:59:05','2022-06-12 11:59:05',148),(3300,'* تم الانتهاء من صب الشناج وفكها وعزلها \r\n* تم الانتهاء من دفان الشانج وباكر دحلها باذن لله','a:0:{}',3,'2022-06-12 11:59:29','2022-06-12 11:59:29',161),(3301,'*جارى الانتهاء اعمال سحب الوايرات لكامل القسيمة','a:0:{}',3,'2022-06-12 12:00:39','2022-06-12 12:00:39',44),(3302,'* جارى الانتهاء من مساح خشن للدور الثانى \r\n* تم الانتهاء من مساح خشن للدور الاول\r\n*تم الانتهاء من مساح خشن للدور الارضى \r\n* تم  الانتهاء من تركيب زوايا داخلى لكامل القسيمة \r\n* تم الانتهاء من اعمال التسكيرات ودق الشبك لكامل القسيمة من الداخل وتم الانتهاء من الطرطشه لكامل القسيمة  . \r\nتم تركيب بوكسات الشتر لكامل القسيمة  \r\n*تم الانتهاء من عزل الحمامات  \r\n* تم  الانتهاء من اعمال تركيب الشبكة المعلقة \r\n* تم الانتهاء من تاسيس اعمال الكهرباء  \r\n* تم الانتهاء من تمديد بايبات النحاس والترومستات','a:0:{}',3,'2022-06-12 12:01:35','2022-06-12 12:01:35',40),(3303,'* تم الانتهاء من تركيب الشبكة المعلقة \r\n* تم الانتهاء من تمديد صرف الدور الارضى \r\n* تم الانتهاء من تمديد بايبات التغذية وتم ضغطها  \r\n* تم الانتهاء من تركيب الشتر    \r\n*تم الانتهاء من اعمال  التكسير  الصحى   \r\n* تم الانتهاء من  اعمال تكسير الكهرباء \r\n وتاسيس الكهرباء وق انتظار عمل البوووج لتاسيس البايبات وبعد باكر باذن لله عمل البووج\r\n* متبقى صب الطابنات لحين الانهاء من اعمال الاقواس وصبها مره واحده \r\n* تم اعتماد امكان الصحى والكهرباء . \r\n* تم الانتهاء اعمال الترموستات  \r\n* تم الانتهاء  اعمال بناء بيت الدرج \r\n* تم الانتهاء من اعمال بناء الدور الارضى \r\n* تم الانتهاء من اعمال بناء الدور الاول','a:0:{}',3,'2022-06-12 12:03:09','2022-06-12 12:03:09',110),(3304,'تم الانتهاء من اعمال حداده اعمده الدور الاول وتسليمها للاستشارى وتقفيلها والصبه باكر باذن لله\r\nتم الانتهاء من صب سقف الارضى','a:0:{}',3,'2022-06-12 12:04:30','2022-06-12 12:04:30',151),(3305,'* جارى تجهيز الطبانات والاقواس لصبها \r\n* تم الانتهاء من مبانى الدور الثانى  \r\n* تم الانتهاء من فك بيت الدرج  \r\n* جارى الانتهاء من اعمال بناء الدور الارضى متبقى  صب العتب وتم الانتهاء من نجارتهم\r\n* تم الانتهاء من بناء الدور الاول','a:0:{}',3,'2022-06-12 12:07:48','2022-06-12 12:07:48',92),(3306,'جاري اعمال صبغ الحماية للواجهة .. \r\nتم صبغ الاسقف الجبسوم بورد عدد ١ وجه.. \r\nالانتهاء من بطانة الطوف.. ..','a:0:{}',3,'2022-06-12 12:08:33','2022-06-12 12:08:33',79),(3307,'تم عمل كيل مساح داخلي و خارجي\r\nتم الانتهاء من تكسير الكهرباء.. \r\nتم تركيب بوكسات  الشترات.. \r\nتم عمل تمديدات الصرف والتغذية بالحمامات وتم فحصها.','a:0:{}',3,'2022-06-12 12:09:18','2022-06-12 12:09:18',76),(3308,'تم الانتهاء من اعمال المباني \r\nتم صب الاقواص وتم فكها \r\nتم الانتهاء من اعمال الهيكل وجاري تنظيف القسيمة','a:0:{}',3,'2022-06-12 12:14:20','2022-06-12 12:14:20',64),(3309,'تمت اعمال مباني  بيت الدرج وجاري تشوين للبدء بالسرداب','a:0:{}',3,'2022-06-12 12:14:39','2022-06-12 12:14:39',107),(3310,'جاري اعمال صبغ وجاري تركيب رخام المصعد واستكمال اعمال التشطيب وتقفيل اكسسوارات الصحي','a:0:{}',3,'2022-06-12 12:14:56','2022-06-12 12:14:56',135),(3311,'تم نزول اغراض كهربا لتقفيل البلاكات والديبيهات غدا ان شاء الله و تم توريد رخام المصعد وجاري اختيار الاطقم','a:0:{}',3,'2022-06-12 12:15:21','2022-06-12 12:15:21',113),(3312,'_ تم الانتهاء من تطبيق نجارة سقف الدور الثاني  وتم البدء باعمال حدادة السقف \r\n- تم الانتهاء من اعمال مباني الدور الارضي \r\n- تم البدء باعمال دستور الدور الاول','a:0:{}',3,'2022-06-12 12:15:44','2022-06-12 12:15:44',73),(3313,'- تم الانتهاء من تركيب الابواب الخارجية \r\n- جاري التجهيز لاعمال الصبغ النهائي\r\n-جارى الانتهاء من تركيب السويتشات والبلاكات للتجهيز لاعمال الفحص\r\n- تم رفع معامله ايصال التيار وفى انتظار اعمال الفحص\r\n\r\n- تم توريد سيستم السخانات','a:0:{}',3,'2022-06-12 12:16:14','2022-06-12 12:16:14',74),(3314,'_تم الانتهاء من تركيب بوكسات الشتر للدرايش\r\n_ جارى اعمال  بالتمديدات بابيات الغاز والدرينات\r\n_ تم الانتهاء من اعمال تمديدات الصحي\r\n- جاري الانتهاء اعمال تمديدات الكهرباء \r\n- تم الانتهاء من فحص اعمال عازل الحمامات والمطابخ ولا يوجد خرير   \r\n- جارى استكمال اعمال تمديدات الصرف','a:0:{}',3,'2022-06-12 12:16:46','2022-06-12 12:16:46',75),(3315,'-تم الانتهاء من  اعمال نجارة سقف الدور الثاني \r\n- جارى اعمال حدادة السقف \r\n- وجارى الانتهاء من اعمال مباني الدور الارضي','a:0:{}',3,'2022-06-12 12:17:15','2022-06-12 12:17:15',83),(3316,'- تم الانتهاء من اعمال الهيكل الاسود \r\n- تم توزيع   اعمال الخدمات بالادوار كهرباء وصحى','a:0:{}',3,'2022-06-12 12:17:35','2022-06-12 12:17:35',112),(3317,'- جارى اعمال تطريح سقف بيت الدرج    \r\n- جارى البدء باعمال دستور الدور الثاني','a:0:{}',3,'2022-06-12 12:17:51','2022-06-12 12:17:51',88),(3318,'- جارى توقيع القواعد  بالتوتال الستيشن','a:0:{}',3,'2022-06-12 12:18:31','2022-06-12 12:18:31',171),(3319,'-جارى  اعمال الطرطشة الداخليه والخارجية','a:0:{}',3,'2022-06-12 12:18:56','2022-06-12 12:18:56',42),(3320,'تم تركيب الجام \r\nجارى تركيب الدفيوزرات والجريلات','a:0:{}',3,'2022-06-12 12:19:33','2022-06-12 12:19:33',72),(3321,'تم الانتهاء من تشغيل مكاين التكييف\r\nتم عزل مكاين التكييف\r\nتم التواصل مع شركة التهوية لتشغيل المكاين وتركيب الجريلات \r\nتو نزول الخزانات والسيستم','a:0:{}',3,'2022-06-12 12:20:42','2022-06-12 12:20:42',69),(3322,'تم الانتهاء من اعمال التكسير وتركيب البوكسات الدور الارضى والاول','a:0:{}',3,'2022-06-12 12:21:04','2022-06-12 12:21:04',67),(3323,'جارى تركيب مكاين التكييف الداخلية \r\nتم تركيب الومنيوم الدرايش متبقي الجام\r\nتم الانتهاء من سيراميك الحوائط متبقي مغسلة حمام الديوانية فى انتظار توريد السيراميك \r\nجارى اعمال التشوينات للبدء فى مساح الارضيات','a:0:{}',3,'2022-06-12 12:21:30','2022-06-12 12:21:30',66),(3324,'تم الانتهاء من سيراميك الارضيات \r\nوجارى الانتهاء من تركيب النعلات \r\nجارى الانتهاء من سيراميك الحوش والممرات \r\nتم رفع قياسات رخام الدرج \r\nتم تركيب مكاين التكييف الداخلية السبلت\r\nتم الانتهاء من اعمال الديكور متبقي الحمامات بعد تركيب كونكشن مكاين التكييف الداخلية','a:0:{}',3,'2022-06-12 12:22:01','2022-06-12 12:22:01',65),(3325,'جارى اعمال نجارة سقف الدور الارضى ( المسطحات الاضافية التوسعة )\r\nتم الانتهاء من اعمال الطرطشة الخارجية وجارى تركيب الزوايا','a:0:{}',3,'2022-06-12 12:22:49','2022-06-12 12:22:49',68),(3326,'تم الانتهاء من نجارة سقف الدور الاول وجارى اعمال الحدادة','a:0:{}',3,'2022-06-12 12:23:07','2022-06-12 12:23:07',122),(3327,'مساح خارجي\r\nباقي السيجما والحمايه للاسوار  \r\n\r\nسيراميك \r\nتم الانتهاء من تركيب سيراميك باقي البراتيش بعد توريد وتركيب الابواب الداخليه\r\n\r\nكهرباء\r\nباقي تركيب البلاكات والسوتشات وتجهيز القسيمه للفحص بعد الانتهاء من تركيب الالومنيوم \r\n\r\nصبغ\r\nالقسيمه جاهزه ع الفنش الاخير \r\n\r\nديكور\r\nتم الانتهاء من اعمال الديكور وتركيب ابواب الصيانه \r\n\r\nالالومنيوم\r\nتم توريد الالومنيوم وف انتظار التركيب وتركيب الجام   \r\n\r\nاعمال تعديلية\r\nتم الانتهاء من تعديل الرمب والصب وتم تنظيف الموقع','a:0:{}',3,'2022-06-12 12:23:51','2022-06-12 12:23:51',96),(3328,'مساح خارجي \r\n\r\nتم الانتهاء من عمل السيجما والحمايه \r\nباقي الاسوار  \r\n\r\nسيراميك\r\nتم الانتهاء من تركيب السيراميك\r\nتم الانتهاء تركيب الرمب والدرج الخارجي\r\n\r\nديكور\r\nتم الانتهاء من اعمال الديكور وتم  تفتيح الاسبوتات وتم تركيب ابواب الصيانه \r\n\r\nكهرباء\r\nتم ايصال التيار الكهربائي وفي انتظار تشغيل التكييف⁩⁩\r\n\r\nصبغ\r\nتم تجهيز القسيمه ع الفنش الاخير \r\n\r\nالومنيوم\r\nتم توريد وتركيب  الالومنيوم  \r\n\r\nتكييف\r\nتم تركيب ابواب الصيانه  \r\nفي انتظار  التشغيل \r\n*ابواب داخليه وخارجيه *\r\nتم التوريدوالتركيب   وتم تركيب الابواب الخارجية \r\nمصاعد\r\nباقي التشغيل وتم التواصل مع الشركه للتشغيل','a:0:{}',3,'2022-06-12 12:24:46','2022-06-12 12:24:46',120),(3329,'- مساح داخلي\r\nتم الانتهاء من المساح الناعم\r\n\r\nخارجي\r\n⁩تم الانتهاء من عمل السيجما والحماية وباقي الاسوار\r\n\r\nكهرباء\r\nتم الانتهاء من سحب ويرات\r\n \r\nسيراميك\r\nتم الانتهاء من تركيب حوائط السيراميك\r\n\r\nتم تركيب ارضيه الثاني والاول والارضي   \r\n\r\nجاري تركيب الدرج الداخلي \r\n\r\nديكور\r\nتم الانتهاء من تركيب الديكور \r\nباقي تفتيح الاسبوتات\r\n\r\nصبغ\r\nتم الانتهاء من عمل المعجون','a:0:{}',3,'2022-06-12 12:25:40','2022-06-12 12:25:40',115),(3330,'مساح\r\nتم الانتهاء من اعمال المساح الداخلي والخارجي\r\n\r\nكهرباء\r\nتم الانتهاء من سحب  الويرات\r\n\r\nسيراميك\r\nتم الانتهاء من تركيب رخام الدور الاول والثاني والسطح   \r\nتم تركيب سيراميك الحوائط \r\n تم  عمل الخيش والنايلون \r\nتم تركيب رخام الديوانيه بالسرداب الاول \r\n\r\nتم الانتهاء من تركيب سيراميك السرداب الثاني \r\n\r\nصبغ\r\nتم الانتهاء من عمل سكنتين معجون','a:0:{}',3,'2022-06-12 12:26:25','2022-06-12 12:26:25',108),(3331,'كهرباء\r\nجاري اعمال تركيب البوكسات والديبيهات \r\n\r\nصحي\r\nتم الانتهاء من اعمال التغذيه والمجاري \r\n\r\nتكييف\r\nتم تركيب الريزرات الخارجي\r\nجاري تركيب بيبات النحاس \r\nجاري عمل صرف التكييفات \r\nجاري تركيب المكائن الدخليه \r\nتم  تركيب دكتات التكييف \r\nجاري الانتهاء من اعمال التكييف للبدء بالعازل\r\n\r\nمساح\r\nتم  عمل البؤج لتركيب بوكسات الكهرباء\r\n\r\nعازل\r\nتم طلب اغراض العازل','a:0:{}',3,'2022-06-12 12:27:06','2022-06-12 12:27:06',86),(3332,'ف انتظار شركه التدعيم','a:0:{}',3,'2022-06-12 12:27:32','2022-06-12 12:27:32',167),(3333,'متبقي الصبغ النهائي بعد الابواب','a:0:{}',3,'2022-06-12 12:28:06','2022-06-12 12:28:06',103),(3334,'وجاري نجارة  سقف الدور الارضي \r\nوتم طلب الحديد لبدء اعمال الحداده','a:0:{}',3,'2022-06-12 12:28:29','2022-06-12 12:28:29',139),(3335,'تم الانتهاء من اعمال الحفر','a:0:{}',3,'2022-06-12 12:28:47','2022-06-12 12:28:47',162),(3336,'تم صب الطبنات وبكره اخر يوم في المباني','a:0:{}',3,'2022-06-12 12:29:12','2022-06-12 12:29:12',47),(3337,'جاري اعمال نجارة وحدادة سقف الارضي\r\nوتقفل مباني السرداب \r\nوجاري مباني الارضي','a:0:{}',3,'2022-06-12 12:29:35','2022-06-12 12:29:35',89),(3338,'جاري ترتيب الاعمال \r\nالعازل تم صب الفوم وعمل طبقة مساح\r\nوالتوربال  \r\nتم تركيب سيراميك غرفة المضخات لبدء \r\nاعمال الصحي تم الانتهاء من جميع التمديدات \r\nوالصحي تم الانتهاء من تمديد اعمال الكهرباء','a:0:{}',3,'2022-06-12 12:30:32','2022-06-12 12:30:32',109),(3339,'تم الانتهاء من تمديدات حمام السباحه \r\nتم الانتهاء من صب حوائط المسبح والمصعد وجاري ترتيب الدفان ودحل التربه','a:0:{}',3,'2022-06-12 13:35:42','2022-06-12 13:35:42',168),(3340,'- تم الانتهاء من صب كرسي الشناج وجاري البدء بأعمال نجاره الشناج','a:0:{}',3,'2022-06-12 13:36:11','2022-06-12 13:36:11',170),(3341,'تم الإنتهاء من صب القواعد وجاري العمل على صب رقاب الأعمده','a:0:{}',3,'2022-06-12 13:36:31','2022-06-12 13:36:31',177),(3342,'تم الانتهاء من صب فرشه النظافه وجاري العمل على نجاره القواعد','a:0:{}',3,'2022-06-12 13:37:03','2022-06-12 13:37:03',166),(3343,'- جاري العمل على دفن اخر طبقه قبل الشناج','a:0:{}',3,'2022-06-12 13:37:24','2022-06-12 13:37:24',160),(3344,'-تم تحديد القواعد بالتوتال ستيشن وفي انتظار انتهاء أوراق المدعوم للبدء بالقواعد','a:0:{}',3,'2022-06-12 13:37:47','2022-06-12 13:37:47',169),(3345,'- تم  الإنتهاء من تمديدات حمام السباحه وتم صب القواعد وجاري العمل على نجاره رقاب الاعمده','a:0:{}',3,'2022-06-12 13:38:07','2022-06-12 13:38:07',174),(3346,'# تم التنسيق لنزول الابواب الداخلية','a:0:{}',3,'2022-06-12 15:12:20','2022-06-12 15:12:20',99),(3347,'#  تم الانتهاء من الاعمال بالقسيمة','a:0:{}',3,'2022-06-12 15:12:38','2022-06-12 15:12:38',101),(3348,'# جاري عمل درج للمسبح وتعلية جورة المصعد لعدم مطابقتها للعمق المطلوب\r\n# يوم الاثنين نزول الابواب الداخلية\r\n# تم اختيار البلاكات والسويتشات وسيتم تقفيلها بعد مراجعة الاحمال المسموحة','a:0:{}',3,'2022-06-12 15:13:59','2022-06-12 15:13:59',104),(3349,'# جاري اعمال العازل\r\n# تم نزول اغراض الكهرباء وسيتم البدء بسحب الوايرات.\r\n# جاري الاتفاق مع شركة الشترات\r\n# بانتظار اختيار السيراميك','a:0:{}',3,'2022-06-12 15:14:29','2022-06-12 15:14:29',117),(3350,'# تم توريد السيراميك وجاري اعمال الحوائط\r\n# تم سحب الويرات .','a:0:{}',3,'2022-06-12 15:14:51','2022-06-12 15:14:51',121),(3351,'# تم الانتهاء من مساح خشن داخلي وجاري خشن خارجي .','a:0:{}',3,'2022-06-12 15:15:11','2022-06-12 15:15:11',90),(3352,'#بانتظار نزول سيراميك الحوائط\r\n# تم انتهاء اعمال ديكور الدور الثاني والاول وجاري الرووف','a:0:{}',3,'2022-06-12 15:15:35','2022-06-12 15:15:35',55),(3353,'# تم فك سقف الرووف وجاري تنظيف القسيمة.\r\n# جاري الانتهاء من مباني الرووف.','a:0:{}',3,'2022-06-12 15:15:54','2022-06-12 15:15:54',94),(3354,'تم توقيع القواعد \r\nوسيتم البدء بالعمل من الغد باذن الله بنجارة وحدادة القواعد','a:2:{i:0;s:31:\"img/reports/16551252986933.jpeg\";i:1;s:31:\"img/reports/16551252985394.jpeg\";}',3,'2022-06-13 14:01:38','2022-06-13 14:01:38',171),(3355,'تم صب اعمده الدور الثانى \r\nوتم فك نجاره الاعمده \r\nوجارى فك نجاره سقف الدور الارضى لرفعها للدور الثانى وتم الانتهاء من نظافه السرداب \r\nوتم عمل العازل من الداخل','a:0:{}',3,'2022-06-14 21:30:10','2022-06-14 21:30:10',61),(3356,'تم الانتهاء من حداده سقف الدور الارضى \r\nمتبقى منطقه الهوردى \r\nوسيتم نزول عمال الهوردى باكر ومن بعد تكمله اعمال الحداده وتم حجز خرسانه للسقف يوم السبت المغرب','a:0:{}',3,'2022-06-14 21:34:22','2022-06-14 21:34:22',119),(3357,'تم تقفيل اعمده الدور الاول وسيتم الصب باكر','a:0:{}',3,'2022-06-14 21:35:10','2022-06-14 21:35:10',147),(3358,'جارى اعمال مبانى الدور الاول وبيت الدرج','a:0:{}',3,'2022-06-14 21:35:29','2022-06-14 21:35:29',149),(3359,'سيتم نزول النجار باكر لعمل نجاره الطبانات','a:0:{}',3,'2022-06-14 21:35:45','2022-06-14 21:35:45',63),(3360,'تم الانتهاء من المجارى الرئيسيه \r\nوتم دحل القسيمه \r\nوتم عمل سقوط للحمامات والمطابخ \r\nوجارى عمل حداده الارضيه وسيتم الصب باكر','a:0:{}',3,'2022-06-14 21:36:18','2022-06-14 21:36:18',156),(3361,'- تم الانتهاء من أعمال المساح و العازل و صب السكريت.\r\n- متبقي طرطشة الحمامات و المطابخ و عمل سيجما و حماية البلكونات و الأسطح.','a:0:{}',3,'2022-06-14 21:36:57','2022-06-14 21:36:57',142),(3362,'- جاري الانتهاء من الصنفرة تجهيزا للبطانة.\r\n- جاري تقفيل الديبيهات و باقي أعمال الكهرباء بالقسيمة.\r\n- متوقع توريد الأبواب الداخلية الأسبوع القادم.\r\n- تم تركيب مكاين التكييف الخارجية و الكونكشن.\r\n- تم تركيب مكاين التكييف الداخلية و في انتظار عمل اللحامات.\r\n- في انتظار شركة التكييف (أفكا) لتوريد و تركيب الدفيوزر و الراجع.','a:0:{}',3,'2022-06-14 21:39:27','2022-06-14 21:39:27',131),(3363,'- جاري تركيب الأطقم الصحية.\r\n- متوقع توريد الأبواب الداخلية الأسبوع القادم.\r\n- تم تركيب مكاين التكييف الخارجية و الكونكشن.\r\n- تم تركيب مكاين التكييف الداخلية و في انتظار عمل اللحامات.\r\n- في انتظار شركة التكييف (أفكا) لتوريد و تركيب الدفيوزر و الراجع.','a:0:{}',3,'2022-06-14 21:40:25','2022-06-14 21:40:25',126),(3364,'- تم الانتهاء من جميع أعمال الكهرباء.\r\n- تم تركيب البوكسات المطرية للكيوبيكال و دي بي السخان.\r\n- تم تفتيح السبوتات الخارجية فوق المسبح.','a:0:{}',3,'2022-06-14 21:51:14','2022-06-14 21:51:14',125),(3365,'- تم الانتهاء من عمل المعجون بالكامل للديكور و الطوف.\r\n- تم الانتهاء من عمل الصنفرة و جاري عمل البطانة.\r\n- تم تركيب الرخام لأبواب المصعد عدد (4) باب.','a:0:{}',3,'2022-06-14 21:51:39','2022-06-14 21:51:39',127),(3366,'جاري اعمال النجاره وتم نزول الحديد وان شاء الله بكره اول يوم لنزول الحداد \r\nوتم التنسيق لجميع الخدمات من صحي وكهرباء وتكييف وجاري تنسيق التهويه \r\nسقف الدور الارضي','a:0:{}',3,'2022-06-14 22:07:42','2022-06-14 22:07:42',139),(3367,'تم الانتهاء من اعمال الحفر\r\nوسوف يتم تنزيل الطابوق لبدء تحديد المصاعد وحمام السباحه','a:0:{}',3,'2022-06-14 22:08:11','2022-06-14 22:08:11',162),(3368,'تم  الانتهاء من المباني بالكامل','a:0:{}',3,'2022-06-14 22:08:36','2022-06-14 22:08:36',47),(3369,'تم تركيب الشبابيك الخارجيه \r\nوتم الاتفاق مع السقالة وسوف يبدا اعمال من يوم الجمعه','a:0:{}',3,'2022-06-14 22:09:09','2022-06-14 22:09:09',57),(3370,'تم الانتهاء من اعمال نجارة وحدادة سقف الدور الاول \r\nمباني الارضي والسرداب متبقي السور وتكمله شغل يومين ان شاء الله','a:0:{}',3,'2022-06-14 22:09:45','2022-06-14 22:09:45',89),(3371,'جاري اعمال نجارة وحدادة عمدان بيت الدرج\r\nوالصب ان شاء الله يوم الخميس  صباحا ان شاء الله','a:0:{}',3,'2022-06-14 22:10:14','2022-06-14 22:10:14',51),(3372,'تم الانتهاء من اعمال التمديدات الصحي وتم فحص البايبات من صرف وتغذيه \r\nتم الانتهاء من اعمال تمديدات البايبات للحوائط \r\nجاري تركيب الدكت الخارجي\r\nوتم توصيل المياه للموقع \r\nتم الانتهاء من ازل الحمامات وجاري فحصها بالمياه \r\nوتم طلب بوكسات الشتر','a:0:{}',3,'2022-06-14 22:10:52','2022-06-14 22:10:52',109),(3373,'تم بفضل الله سقف  بيت الدرج \r\nوجاري فك الدور الثاني وتجهيز الدور الاول علي المباني \r\n وتم وصول ٤ دفعات  طابوق ابيض','a:0:{}',3,'2022-06-15 14:08:03','2022-06-15 14:08:03',143),(3374,'-  الانتهاء من مباني  الدور الارضي \r\nوانتهاء مباني السرداب وقرب انتهاء مباني الدورالاول \r\nوتم صب سقف بيت الدرج','a:0:{}',3,'2022-06-15 14:08:27','2022-06-15 14:08:27',111),(3375,'تم الانتهاء من الهيكل الاسود بفضل الله \r\nوتم تحديد اماكن عقد الصحي بالكامل وضع العلامات','a:0:{}',3,'2022-06-15 14:09:00','2022-06-15 14:09:00',36),(3376,'تم صب اعمده الدور الاراضي  \r\nانتهاء اعمال نجاره وقرب انتهاء الحداده \r\nوجاري اعمال سلم الديكور ونزول بوكسات التكييف ورفع بابيات الصحي  \r\nوغدا تحديد موعد الصب السبت ان شاء الله','a:0:{}',3,'2022-06-15 14:11:30','2022-06-15 14:11:30',140),(3377,'تم بفضل الله صب الشناج  \r\nوتم اعمال العزل \r\nوتم الدفان ان شاء الله وغدا دحلها \r\nوتم الانتهاء من اعمال المجاري الارضيه \r\nوغدا تشريك الارضيه \r\n وتم الصب والانتهاء من اعمال نجاره الاعمده  \r\nوغدا بدايه اعمال الحداده وتم توفير الجاكات وجاري نقلها','a:0:{}',3,'2022-06-15 14:16:48','2022-06-15 14:16:48',164),(3378,'تم صب الشناج وفك الشناج  وعزله \r\nوتم الانتهاء اعمال الدفان وغمرها ودحلها \r\nوغدا استلام الارضيه وتم الصب \r\nوجاري البدء ف تجهيز اعمده الدور الارضي \r\nوتم عمل مقايسه الشده حيث ارتفاع السقف (٥،٥) وجاهزيه طالبها بمجرد انتهاء صب الاعمده لشد السقف','a:0:{}',3,'2022-06-15 14:17:36','2022-06-15 14:17:36',165),(3379,'* تم الانتهاء من صب اعمده بيت الدرج\r\n* جارى فك سقف الدور الثانى  \r\n* تم  الانتهاء من اعمال بناء الدور الارضى      \r\n* جارى الانتهاء من اعمال بناء الدور الاول','a:0:{}',3,'2022-06-15 14:18:07','2022-06-15 14:18:07',148),(3380,'تم الانتهاء من تمديد المجارى  الرئاسية','a:0:{}',3,'2022-06-15 14:18:34','2022-06-15 14:18:34',161),(3381,'* جارى الانتهاء من مساح خشن للدور الثانى','a:0:{}',3,'2022-06-15 14:22:28','2022-06-15 14:22:28',40),(3382,'*تم الانتهاء من صب الاعمده \r\n* باكر فك السقف الدور الارضى واعمده الاول','a:0:{}',3,'2022-06-15 14:22:51','2022-06-15 14:22:51',151),(3383,'* جارى من تجهيز الطبانات والاقواس لصبها  وصبها السبت باذن لله \r\n* تم الانتهاء من مبانى الدور الثانى  \r\n* جارى الانتهاء من اعمال بناء الدور الارضى متبقى  صب العتب وتم الانتهاء من نجارتهم\r\n* تم الانتهاء من بناء الدور الاول','a:0:{}',3,'2022-06-15 14:23:13','2022-06-15 14:23:13',92),(3384,'تم الانتهاء من تمديدات حمام السباحه \r\nتم الانتهاء من صب حوائط المسبح والمصعد \r\nوتم الانتهاء من تسويه التربه وتجويف القواعد ودحلها','a:0:{}',3,'2022-06-15 14:27:33','2022-06-15 14:27:33',168),(3385,'- تم الانتهاء من نجاره الشناج \r\nوجاري العمل بالحداده \r\nوتم التنسيق مع الصحي والكهربائي لعمل التمديدات اللازمه','a:0:{}',3,'2022-06-15 14:28:03','2022-06-15 14:28:03',170),(3386,'تم الإنتهاء من صب رقاب الاعمده وجاري الترتيب على التنظيف وعمل العازل','a:0:{}',3,'2022-06-15 14:28:25','2022-06-15 14:28:25',177),(3387,'_ تم الانتهاء من نجاره القواعد وجاري العمل بالحداده','a:0:{}',3,'2022-06-15 14:28:44','2022-06-15 14:28:44',166),(3388,'تم دفن اخر طبقه \r\nوجاري العمل على دخلها','a:0:{}',3,'2022-06-15 14:29:10','2022-06-15 14:29:10',160),(3389,'-تم تحديد القواعد بالتوتال ستيشن وفي انتظار انتهاء أوراق المدعوم للبدء بالقواعد','a:0:{}',3,'2022-06-15 14:29:52','2022-06-15 14:29:52',169),(3390,'- تم  الإنتهاء من تمديدات حمام السباحه \r\nوتم صب القواعد \r\nوجاري العمل على نجاره رقاب الاعمده وحوائط المسبح','a:0:{}',3,'2022-06-15 14:30:20','2022-06-15 14:30:20',174),(3391,'# تم تقفيل البلاكات والسويتشات وبانتظار الفحص\r\n# تم التنسيق لنزول الابواب الداخلية','a:0:{}',3,'2022-06-15 15:05:23','2022-06-15 15:05:23',99),(3392,'# جاري عمل درج للمسبح وتعلية جورة النصعد لعدم مطابقتها للعمق المطلوب\r\n# تم اختيار البلاكات والسويتشات وسيتم تقفيلها بعد مراجعة الاحمال المسموحة','a:0:{}',3,'2022-06-15 15:06:22','2022-06-15 15:06:22',104),(3393,'# جاري اعمال الصحي\r\n# تم نزول اغراض الكهرباء وسيتم البدء بسحب الوايرات.\r\n# تم اختيار السيراميك وسيتم نزوله خلال الاسبوع الجاري','a:0:{}',3,'2022-06-15 15:06:57','2022-06-15 15:06:57',117),(3394,'# تم توريد السيراميك وجاري اعمال الحوائط\r\n# تم سحب الويرات .\r\n# جاري اعمال الديكور','a:0:{}',3,'2022-06-15 15:07:23','2022-06-15 15:07:23',121),(3395,'# تم الانتهاء من مساح خشن داخلي وجاري خشن خارجي .','a:0:{}',3,'2022-06-15 15:07:41','2022-06-15 15:07:41',90),(3396,'#بانتظار نزول سيراميك الحوائط\r\n# تم انتهاء اعمال ديكور الدور الثاني والاول وجاري الرووف','a:0:{}',3,'2022-06-15 15:08:04','2022-06-15 15:08:04',55),(3397,'# جاري الانتهاء من مباني الرووف وصب الطبانات','a:0:{}',3,'2022-06-15 15:08:22','2022-06-15 15:08:22',94),(3398,'* جارى تركيب السيراميك فى الدور الأرضي \r\nويوجد حمام بالدور الأرضي لم ينزل سيراميك له حتى الآن\r\nومتبقى تركيب النعلات لحبات السيراميك الكبيرة سوف يتم قصها فى المصنع\r\n*تم الانتهاء من الديكور ما عدا المطبخ وممر الدرج وحمامات الدور الارضى \r\n*بانتظار نزول مكائن التكييف تم طلبها  .\r\n* تم نزول الأبواب فى القسيمه وبانتظار تركيبها \r\nومتبقى تركيب رخام الدرج وعمل إنارة مخفيه فى الدرابزين \r\nومتبقى شربتة السيراميك \r\nومتبقى تركيب سلم للسطح \r\nوسوف يتم صب بير المصعد حتى المنسوب المطلوب لشركة المصعد','a:0:{}',3,'2022-06-15 15:09:48','2022-06-15 15:09:48',98),(3399,'تم الانتهاء من تمديد نزلات الصرف وتجهيز الحمامات لأعمال العازل .\r\nتم تمديد بايبات صرف التكيف باقى نظافة الحمامات من كسر شركة التكييف \r\nبانتظار نزول المساح للقسيمه \r\nتم تسعيرها من أكثر من ٤ مساحين للان \r\nتم طرطشة غرفة السخانات وسوف يتم تركيبها سيراميك.\r\nوفى انتظار تركيب الشتر','a:0:{}',3,'2022-06-15 15:10:29','2022-06-15 15:10:29',87),(3400,'تم الإنتهاءتركيب سيراميك ارضيات الدور الأرضي. \r\nمتبقى تركيب النعلات فى الدور الارضى وتم طلب كمية السيراميك الناقصه \r\nومتبقى تعليم فتحات الجريل من شركة التكييف وفتحها \r\nومتبقى فتح اماكن مكائن التهويه فى الديكور لتركيبها\r\n\r\nجارى تركيب رخام الدرج \r\nوتم صب سكريت للعازل\r\n وتم نزول الأطقم الصحية فى القسيمه','a:0:{}',3,'2022-06-15 15:11:01','2022-06-15 15:11:01',128),(3401,'تم الانتهاء من أعمال تركيب ديكور الحمامات ماعدا الدور الأرضي والسرداب \r\n\r\nومتبقى تركيب سقب باركينج السيارات اسمنت بورد\r\n جارى تركيب سيراميك السطح\r\nتم نزول سيراميك الدور الأرضي وسوف يتم تركيبه بعد الانتهاء من الديكور\r\nجار أعمال شربت سيراميك\r\n الحوائط.\r\nمتبقى تركيب سيراميك ارضيات السرداب وصالات الارضى والنعلات','a:0:{}',3,'2022-06-15 15:11:30','2022-06-15 15:11:43',105),(3402,'تم صب اعمدة الدور التانى وجارى فكها وتجهيز سقف الدور التانى','a:0:{}',3,'2022-06-15 15:11:58','2022-06-15 15:11:58',138),(3403,'تم الانتهاء من تمديد شبكة التغذية والصرف لكامل القسيمة \r\nوتم فحصها ما عدا حمام واحد واقف على مبانى دكتات التكييف \r\nومتبقى مبانى دكتات التكييف \r\nومتبقى صب طبانة سور الجار','a:0:{}',3,'2022-06-15 15:12:25','2022-06-15 15:12:25',48),(3404,'- تم الانتهاء من ؜ اعمال مباني الدور الارضي  \r\n\r\n- جاري اعمال مباني دور السطح','a:0:{}',3,'2022-06-15 15:15:40','2022-06-15 15:15:40',95),(3405,'- تم الانتهاء من اعمال  مباني الدور الاول   \r\n\r\n- جاري اعمال مباني الدور الثاني','a:0:{}',3,'2022-06-15 15:16:01','2022-06-15 15:16:01',114),(3406,'- تم  الانتهاء من الهيكل \r\n\r\n- جاري اعمال نظافة القسيمة','a:0:{}',3,'2022-06-15 15:16:22','2022-06-15 15:16:22',39),(3407,'- تم اعتماد دستور مباني الدور الاول \r\n\r\n- جاري اعمال مباني الدور الاول \r\n\r\n- تم الانتهاء من  اعمال مباني الدور الارضي \r\n\r\n- تم فك سقف بيت الدرج','a:0:{}',3,'2022-06-15 15:16:45','2022-06-15 15:16:45',35),(3408,'- تم تركيب بوكسات الشتر \r\n\r\n- تم الانتهاء من  اعمال تكسير الصحي والكهرباء \r\n\r\n-تم الانتهاء من اعمال الهيكل الاسود','a:0:{}',3,'2022-06-15 15:17:35','2022-06-15 15:17:35',91),(3409,'- تم الانتهاء من اعمال حدادة اعمدة السرداب \r\n\r\n- جاري اعمال نجارة حوائط السرداب','a:0:{}',3,'2022-06-15 15:18:06','2022-06-15 15:18:06',163),(3410,':جاري تركيب القطع الصحية للحمامات.. \r\nبانتظار نزول السيستك.. \r\nجاري تركيب درابزين درج المؤجرين..\r\n تم نزول الخزانات.. \r\nتم توصيل المياه العذبة بالقسيمة.. \r\nبانتظار انهاء الشراشيب وتركيب أبواب المصعد..\r\n تم تركيب الشترات... \r\nتم التواصل مع كولكس لتشغيل التكييف وابلغوا خلال شهر.. \r\nتم تركيب الشترات.','a:0:{}',3,'2022-06-15 15:19:20','2022-06-15 15:19:20',97),(3411,'جاري اعمال صبغ الحماية للواجهة ..\r\n تم صبغ الاسقف الجبسوم بورد عدد ١ وجه.. \r\nالانتهاء من بطانة الطوف.. .. \r\nبانتظار توريد و تركيب الدرايش','a:0:{}',3,'2022-06-15 15:19:50','2022-06-15 15:19:50',79),(3412,'تم عمل كيل مساح داخلي و خارجي \r\nتم الانتهاء من تكسير الكهرباء.. \r\nتم تركيب بوكسات  الشترات..\r\n تم عمل تمديدات الصرف والتغذية بالحمامات وتم فحصها.','a:0:{}',3,'2022-06-15 15:20:26','2022-06-15 15:20:26',76),(3413,'تم سحب عدد ٢ سكينة معجون للطوف.. \r\nالانتهاء من اعمال المساح بالحمامات بالارضي.. \r\nتم انهاء أعمال الديكور وتم تحديد وتفتيح علامات التكييف.','a:0:{}',3,'2022-06-15 15:21:09','2022-06-15 15:21:09',80),(3414,'الانتهاء من صبغ القسيمة و الكهرباء والصحي باستثناء الاكسسوارات','a:0:{}',3,'2022-06-15 15:21:48','2022-06-15 15:21:48',81),(3415,'مساح\r\nتم الانتهاء من اعمال المساح الداخلي والخارجي\r\nكهرباء\r\nتم الانتهاء من سحب  الويرات\r\nسيراميك\r\nتم الانتهاء من تركيب رخام الدور الاول والثاني والسطح   \r\nتم تركيب سيراميك الحوائط \r\n تم  عمل الخيش والنايلون \r\nتم تركيب رخام الديوانيه بالسرداب الاول \r\nتم الانتهاء من تركيب سيراميك السرداب الثاني \r\nصبغ\r\nتم الانتهاء من عمل سكنتين معجون','a:0:{}',3,'2022-06-15 15:23:26','2022-06-15 15:23:26',108),(3416,'كهرباء\r\nجاري اعمال تركيب البوكسات والديبيهات \r\nصحي\r\nتم الانتهاء من اعمال التغذيه والمجاري \r\n\r\nتكييف\r\nتم تركيب الريزرات الخارجي\r\nجاري تركيب بيبات النحاس \r\nجاري عمل صرف التكييفات \r\nجاري تركيب المكائن الدخليه \r\nتم  تركيب دكتات التكييف \r\nجاري الانتهاء من اعمال التكييف للبدء بالعازل\r\n\r\nمساح\r\nتم  عمل البؤج لتركيب بوكسات الكهرباء\r\nعازل\r\nتم طلب اغراض العازل','a:0:{}',3,'2022-06-15 15:23:59','2022-06-15 15:23:59',86),(3417,'جاري تشوين لمباني السرداب وجاري نظافة الادوار العلويه','a:0:{}',3,'2022-06-15 15:24:37','2022-06-15 15:24:37',107),(3418,'جاري اعمال صبغ وتم تركيب رخام المصعد واستكمال اعمال التشطيب وتقفيل اكسسوارات الصحي','a:0:{}',3,'2022-06-15 15:24:54','2022-06-15 15:24:54',135),(3419,'جاري اعمال كهربا لتقفيل البلاكات والديبيهات و تم توريد رخام المصعد وجاري اختيار الاطقم','a:0:{}',3,'2022-06-15 15:25:13','2022-06-15 15:25:13',113),(3420,'تمت اعمال السيجما متبقي اختيار الحماية\r\nتمت اعمال مساح الحمامات للسيراميك وجاري التوريد','a:0:{}',3,'2022-06-15 15:25:34','2022-06-15 15:25:34',137),(3421,'_ تم الانتهاء من تطبيق نجارة سقف الدور الثاني  \r\nوجارى الانتهاء من  اعمال حدادة السقف \r\n- تم الانتهاء من اعمال مباني الدور الارضي \r\n- تم البدء باعمال دستور الدور الاول','a:0:{}',3,'2022-06-15 15:25:57','2022-06-15 15:25:57',73),(3422,'- تم الانتهاء من تركيب الابواب الخارجية \r\n- جاري التجهيز لاعمال الصبغ النهائي\r\n-جارى الانتهاء من تركيب السويتشات والبلاكات للتجهيز لاعمال الفحص\r\n- تم رفع معامله ايصال التيار وفى انتظار اعمال الفحص\r\n- تم توريد سيستم السخانات \r\n- تم الانتهاء من تركيب جميع السويتشات والبلاكات وتجميع جميع اللوحات الرئيسية \r\nوجارى التجهيز للفحص','a:0:{}',3,'2022-06-15 15:26:41','2022-06-15 15:26:41',74),(3423,'_تم الانتهاء من تركيب بوكسات الشتر للدرايش\r\n_ جارى اعمال بالتمديدات بابيات الغاز والدرينات\r\n_ تم الانتهاء من اعمال تمديدات الصحي\r\n- جاري الانتهاء اعمال تمديدات الكهرباء \r\n- تم الانتهاء من فحص اعمال عازل الحمامات والمطابخ ولا يوجد خرير   \r\n- تم الانتهاء من اعمال تمديدات الصرف \r\n- جارى التجهيز لاعمال صب الفوم الحمامات والمطابخ','a:0:{}',3,'2022-06-15 15:27:16','2022-06-15 15:27:16',75),(3424,'-تم الانتهاء من  اعمال نجارة سقف الدور الثاني \r\n- تم الانتهاء من  اعمال حدادة السقف وجارى التجهيز الصب غدا \r\n- تم الانتهاء من اعمال مباني الدور الارضي','a:0:{}',3,'2022-06-15 15:27:44','2022-06-15 15:27:44',83),(3425,'- جارى اعمال نظافة الادوار','a:0:{}',3,'2022-06-15 15:28:11','2022-06-15 15:28:11',112),(3426,'- تم الانتهاء اعمال حدادة ونجارة سقف بيت الدرج \r\nوجارى الانتهاء من الخدمات والصب يوم السبت باذن الله     \r\n- جارى البدء باعمال دستور الدور الثاني','a:0:{}',3,'2022-06-15 15:28:34','2022-06-15 15:28:34',88),(3427,'- جارى اعمال حدادة ونجارة القواعد','a:0:{}',3,'2022-06-15 15:28:50','2022-06-15 15:28:50',171),(3428,'-تم الانتهاء من   اعمال الطرطشة الداخليه والخارجية وجارى تركيب الزوايا','a:0:{}',3,'2022-06-15 15:29:11','2022-06-15 15:29:11',42),(3429,'اعمال الحفر','a:10:{i:0;s:31:\"img/reports/16555421673217.jpeg\";i:1;s:31:\"img/reports/16555421671042.jpeg\";i:2;s:31:\"img/reports/16555421677045.jpeg\";i:3;s:31:\"img/reports/16555421675598.jpeg\";i:4;s:31:\"img/reports/16555421679847.jpeg\";i:5;s:31:\"img/reports/16555421675135.jpeg\";i:6;s:31:\"img/reports/16555421672235.jpeg\";i:7;s:31:\"img/reports/16555421676430.jpeg\";i:8;s:31:\"img/reports/16555421671104.jpeg\";i:9;s:31:\"img/reports/16555421676379.jpeg\";}',3,'2022-06-18 09:49:27','2022-06-18 09:49:27',176),(3430,'جارى اعمال نجاره سقف الدور الثانى \r\nوجارى تحويل العده من امام القسيمه لتوسعه المكان لنزول الطابوق والبدء باعمال مبانى السرداب','a:0:{}',3,'2022-06-19 10:57:03','2022-06-19 10:57:03',61),(3431,'تم صب سقف الدور الارضى','a:0:{}',3,'2022-06-19 10:57:23','2022-06-19 10:57:23',119),(3432,'تم صب اعمده الدور الاول \r\nوتم فك نجاره الاعمده \r\nوسيتم  نزول النجارين باكر لفك سقف الدور الارضى وتحويل العده لسقف الدور الاول','a:0:{}',3,'2022-06-19 10:57:51','2022-06-19 10:57:51',147),(3433,'استمرار اعمال مبانى الدور الاول \r\nوبيت الدرج وتم عمل نجاره الطبانات وسيتم نزول الحداد باكر لعمل الحداده','a:0:{}',3,'2022-06-19 10:58:19','2022-06-19 10:58:19',149),(3434,'تم عمل نجاره وحداده الطبانات وسيتم الصب باكر','a:0:{}',3,'2022-06-19 10:58:39','2022-06-19 10:58:39',63),(3435,'تم صب ارضيه الدور الارضى \r\nوتم عمل نجاره وحداده اعمده الدور الارضى وسيتم التسليم باكر','a:0:{}',3,'2022-06-19 10:59:03','2022-06-19 10:59:03',156),(3436,'تم اعتماد علامات الكهرباء والصحى\r\nوجارى اعمال التكسير لتمديدات الكهرباء والصحى.','a:0:{}',3,'2022-06-19 10:59:37','2022-06-19 10:59:37',58),(3437,'-تم الانتهاء من اعمال السيراميك لدور الثاني حوائط الحمامات\r\nوجارى اعمال سيراميك حوائط السرداب','a:0:{}',3,'2022-06-19 11:00:14','2022-06-19 11:00:14',46),(3438,'تم فك نجاره البروزات الخارجيه \r\nوجارى تنظيف القسيمه لتسليم انهاء الاشراف','a:0:{}',3,'2022-06-19 11:00:35','2022-06-19 11:00:35',64),(3439,'الانتهاء من مباني الدور الاراضي \r\n وتم وصول ١٠٠ طابوق ابيض \r\nواليوم تجهيز دستور مباني الدور الاول\r\nوتم فك سقف الدور الثاني','a:0:{}',3,'2022-06-19 11:01:00','2022-06-19 11:01:00',143),(3440,'-  الانتهاء من مباني  الدور الارضي والانتهاء مباني السرداب وقرب الانتهاء من مباني الدور الاول  وتم صب بيت الدرج','a:0:{}',3,'2022-06-19 11:01:23','2022-06-19 11:01:23',111),(3441,'تم صب اعمده الدور الاراضي \r\nوقرب انتهاء  اعمال نجاره \r\n وجاري اعمال سلم الديكور \r\n وتم تسليم الاعمال لاستشاري المكتب واليوم موعد الصب ان شاء الله','a:0:{}',3,'2022-06-19 11:04:18','2022-06-19 11:04:18',140),(3442,'تم صب سقف الاراضي \r\nوجاري التجهيز لاعمده الدور الاول \r\nتم وصول الطابوق الابيض و تم تسكين بناءً طابوق القيسمه لبدايه الاعمال مباشره بعد فك السقف ان شا الله','a:0:{}',3,'2022-06-19 11:04:44','2022-06-19 11:04:44',154),(3443,'تم صب الاعمده وتم  نزول (جاكات ٥ متر ) لزوم السقف لتوفيرها وضمان سير الاعمال باقصي سرعه\r\nوجاري العمل بسقف الارضي','a:0:{}',3,'2022-06-19 11:05:09','2022-06-19 11:05:09',159),(3444,'تم الانتهاء من اعمال حداده الاعمده واليوم تسليم الاستشاري وتحديد موعد الصب','a:0:{}',3,'2022-06-19 11:05:32','2022-06-19 11:05:32',164),(3445,'تم صب الارضيه وتم البدء ف تجهيز اعمده الدور الارضي وتم عمل مقايسه الشده حيث ارتفاع السقف (٥،٥) وجاهزيه طالبها بمجرد انتهاء صب الاعمده لشد السقف','a:0:{}',3,'2022-06-19 11:06:11','2022-06-19 11:06:11',165),(3446,'- تم الانتهاء من أعمال المساح و العازل و صب السكريت.\r\n- تم عمل السيجما و الحماية للأسطح و البلكونات و الأسوار.\r\n- متبقي طرطشة الحمامات و المطابخ.\r\n- متبقي طرطشة الحمامات و المطابخ بعد انتهاء المالك من تركيب بوكسات السيفون المخفية.','a:0:{}',3,'2022-06-19 11:51:12','2022-06-19 11:51:12',142),(3447,'- تم الانتهاء من تركيب الأطقم الصحية ماعدا (3) حمام لنقص بسيراميك الحوائط و الأرضيات\r\n- تم الانتهاء من عمل الصنفرة و البطانة.\r\n- جاري تقفيل الديبيهات و باقي أعمال الكهرباء بالقسيمة.\r\n- متوقع توريد الأبواب الداخلية الأسبوع القادم.\r\n- تم تركيب مكاين التكييف الخارجية و الكونكشن.\r\n- تم تركيب مكاين التكييف الداخلية و في انتظار عمل اللحامات.\r\n- في انتظار شركة التكييف (أفكا) لتوريد و تركيب الدفيوزر و الراجع.','a:0:{}',3,'2022-06-19 11:52:11','2022-06-19 11:52:11',131),(3448,'- تم الانتهاء من تركيب الأطقم الصحية.\r\n- متوقع توريد الأبواب الداخلية.\r\n- جاري توريد سيراميك الأرضيات المتبقي للقسيمة.\r\n- تم تركيب مكاين التكييف الخارجية و الكونكشن.\r\n- تم تركيب مكاين التكييف الداخلية و في انتظار عمل اللحامات.\r\n- في انتظار شركة التكييف (أفكا) لتوريد و تركيب الدفيوزر و الراجع.','a:0:{}',3,'2022-06-19 11:52:38','2022-06-19 11:52:38',126),(3449,'- جاري اعمال نجارة الطبانات \r\n- تم الانتهاء من ؜ اعمال مباني الدور الارضي  \r\n\r\n- تم الانتهاء من  اعمال مباني دور السطح','a:0:{}',3,'2022-06-19 11:53:43','2022-06-19 11:53:43',95),(3450,'- تم الانتهاء من اعمال مباني الدور الارضي \r\n\r\n- تم الانتهاء من اعمال  مباني الدور الاول   \r\n\r\n- جاري اعمال مباني الدور الثاني','a:0:{}',3,'2022-06-19 11:54:02','2022-06-19 11:54:02',114),(3451,'- تم الانتهاء من تركيب بوكسات الشتر','a:0:{}',3,'2022-06-19 11:54:22','2022-06-19 11:54:22',39),(3452,'- جاري اعمال  مباني الدور الاول \r\n\r\n- تم الانتهاء من  اعمال مباني الدور الارضي \r\n\r\n- تم فك سقف بيت الدرج','a:0:{}',3,'2022-06-19 11:54:41','2022-06-19 11:54:41',35),(3453,'- تم الانتهاء من  اعمال تكسير الصحي','a:0:{}',3,'2022-06-19 11:55:02','2022-06-19 11:55:02',33),(3454,'- تم الانتهاء من عمل بؤح المساح \r\n\r\n- جاري اعمال تمديد بابيات التغذية \r\n\r\n- تم تركيب بوكسات الشتر \r\n\r\n- تم الانتهاء من  اعمال تكسير الصحي والكهرباء','a:0:{}',3,'2022-06-19 11:55:24','2022-06-19 11:55:24',91),(3455,'- تم صب اعمدة السرداب \r\n\r\n- جاري اعمال نجارة حوائط السرداب','a:0:{}',3,'2022-06-19 11:55:59','2022-06-19 11:55:59',163),(3456,'* جارى تركيب السيراميك فى الدور الأرضي \r\nويوجد حمام بالدور الأرضي لم ينزل سيراميك له حتى الآن \r\nومتبقى تركيب النعلات لحبات السيراميك الكبيرة سوف يتم قصها فى المصنع\r\n*تم الانتهاء من الديكور ما عدا المطبخ وممر الدرج وحمامات الدور الارضى \r\n*بانتظار نزول مكائن التكييف تم طلبها  .\r\n* جارى تركيب الالمنيوم.\r\n* تم نزول الأبواب فى القسيمه وبانتظار تركيبها \r\nومتبقى تركيب رخام الدرج وعمل إنارة مخفيه فى الدرابزين \r\nومتبقى شربتة السيراميك \r\nومتبقى تركيب سلم للسطح \r\nوسوف يتم صب بير المصعد حتى المنسوب المطلوب لشركة المصعد','a:0:{}',3,'2022-06-19 11:57:11','2022-06-19 11:57:11',98),(3457,'تم الانتهاء من تمديد نزلات الصرف .\r\nتم تمديد بايبات صرف التكييف وبايبات النحاس \r\nتم طرطشة غرفة السخانات وسوف يتم تركيبها سيراميك \r\nفى انتظار تركيب الشتر من قبل المالك\r\nومتبقى صب ٣ عتبات فى القسيمه','a:0:{}',3,'2022-06-19 11:58:38','2022-06-19 11:58:38',87),(3458,'تم الإنتهاءتركيب سيراميك القسيمه بالكامل\r\nمتبقى تركيب النعلات \r\nفى انتظار نزول كمية السيراميك الناقصه \r\n\r\nومتبقى تعليم أماكن الروشنات فى الحمامات وعملها \r\n\r\nومتبقى فتح اماكن مكائن التهويه فى الديكور لتركيبها من شركة داسكو ( تم تبليغهم)  \r\n\r\nجارى تركيب رخام الدرج \r\nوتم صب سكريت للعازل وجارى عمل النعلة \r\n وتم نزول الأطقم الصحية فى القسيمه \r\nوتم تركيب الالمنيوم فى القسيمه','a:0:{}',3,'2022-06-19 11:59:45','2022-06-19 11:59:45',128),(3459,'تم الانتهاء من أعمال تركيب الديكور \r\nمتبقى حمام فى السرداب ومتبقى تركيب الأسمنت بورد \r\n\r\n\r\nجارى تركيب سيراميك السطح\r\nتم نزول سيراميك الدور الأرضي \r\n\r\nمتبقى تركيب سيراميك ارضيات السرداب وصالات الارضى والنعلات \r\nومتبقى نظافة وصب بير المصعد وتظبيط المنسوب','a:0:{}',3,'2022-06-19 12:00:35','2022-06-19 12:00:35',105),(3460,'تم صب اعمدة الدور التانى \r\nوتم فكها  وجارى البدء فى نجارة سقف الدور التانى \r\nوتم فك سقف الدور الأرضي وجارى تنظيفه','a:0:{}',3,'2022-06-19 12:00:59','2022-06-19 12:00:59',138),(3461,'# جاري عمل درج للمسبح وتعلية جورة النصعد لعدم مطابقتها للعمق المطلوب\r\n# جاري نزول الابواب الداخلية \r\n# تم اختيار البلاكات والسويتشات وسيتم تقفيلها بعد مراجعة الاحمال المسموحة','a:0:{}',3,'2022-06-19 12:02:27','2022-06-19 12:02:27',104),(3462,'# تم تمديد بايبات التغذية والشبكة \r\n# جاري سحب الوايرات.\r\n# تم نزول السيراميك والبدء بعد العزل','a:0:{}',3,'2022-06-19 12:02:50','2022-06-19 12:02:50',117),(3463,'# تم توريد السيراميك وجاري اعمال الحوائط\r\n# تم سحب الويرات .\r\n# تم الانتهاء من ديكور الارضي عدا الحمامات وجاري ديكور الاول','a:0:{}',3,'2022-06-19 12:03:11','2022-06-19 12:03:11',121),(3464,'# تم الانتهاء من مساح خشن داخلي وخارجي وجاوري مساح ناعم داخلي .','a:0:{}',3,'2022-06-19 12:03:29','2022-06-19 12:03:29',90),(3465,'#بانتظار نزول سيراميك الحوائط\r\n# تم انتهاء اعمال ديكور الدور الثاني والاول وجاري الرووف','a:0:{}',3,'2022-06-19 12:03:52','2022-06-19 12:03:52',55),(3466,'# جاري الانتهاء من مباني الرووف ومباني فوق الاعتاب\r\n # تم صب الطبانات والدرج الخارجي \r\nوجاري الفك وتنظيف القسيمة','a:0:{}',3,'2022-06-19 12:04:14','2022-06-19 12:04:14',94),(3467,'* تم الانتهاء من نجارة سقف بيت الدرج وباكر اعمال الخداده باذن لله \r\n* تم الانتهاء من  فك سقف الدور الثانى  \r\n* تم  الانتهاء من اعمال بناء الدور الارضى      \r\n* جارى الانتهاء من اعمال بناء الدور الاول','a:0:{}',3,'2022-06-19 12:04:39','2022-06-19 12:04:39',148),(3468,'* تم الانتهاء من اعمال حداده الارضية المسلحة وباكر تسليمها للاستشارى والصبة باكر باذن لله \r\n* تم الانتهاء من تمديد المجارى  الرئاسية','a:0:{}',3,'2022-06-19 12:04:58','2022-06-19 12:04:58',161),(3469,'* جارى اعمال الحفر','a:0:{}',3,'2022-06-19 12:05:16','2022-06-19 12:05:16',176),(3470,'* جارى تركيب المغاسل','a:0:{}',3,'2022-06-19 12:05:38','2022-06-19 12:05:38',43),(3471,'*جارى اعمال سحب وايرات الستلايت والانترنت','a:0:{}',3,'2022-06-19 12:06:46','2022-06-19 12:06:46',44),(3472,'* تم تركيب السقالة الخارجية \r\n* جارى تركيب الداكت  \r\n* جارى الانتهاء من مساح خشن للدور الثانى','a:0:{}',3,'2022-06-19 12:07:12','2022-06-19 12:07:12',40),(3473,'* جارى اعمال نجاه سقف الدور الاول \r\n  *تم الانتهاء من فك  اعمده الدور الاول \r\n* جارى  فك السقف الدور الارضى','a:0:{}',3,'2022-06-19 12:10:03','2022-06-19 12:10:03',151),(3474,'*تم الانتهاء من صب الطبانات والاقواس \r\nوبعد الفك استكمال اعمال المبانى فوق الاقواس  \r\n* تم الانتهاء من مبانى الدور الثانى  \r\n* جارى الانتهاء من اعمال بناء الدور الارضى متبقى  صب العتب وتم الانتهاء من نجارتهم وحدادتهم \r\n* تم الانتهاء من بناء الدور الاول','a:0:{}',3,'2022-06-19 12:10:29','2022-06-19 12:10:29',92),(3475,'جارى تركيب الدفيوزرات والجريلات','a:0:{}',3,'2022-06-19 12:10:58','2022-06-19 12:10:58',72),(3476,'جارى تركيب الأبواب الرئيسية وابواب الخدمات','a:0:{}',3,'2022-06-19 12:11:40','2022-06-19 12:11:40',70),(3477,'جارى تركيب الاضاءة الداخلية \r\nتم توريد جزء من الاطقم الصحية وجارى توريد المغاسل\r\nتم تركيب جريلات التهوية وتم التشغيل\r\nتم الانتهاء من تشغيل مكاين التكييف\r\nتم عزل مكاين التكييف','a:0:{}',3,'2022-06-19 12:12:06','2022-06-19 12:12:06',69),(3478,'تم الانتهاء من اعمال التكسير وتركيب البوكسات الدور الارضى والاول','a:0:{}',3,'2022-06-19 12:12:25','2022-06-19 12:12:25',67),(3479,'جارى اعمال مساح الارضيات \r\nتم تركيب مكاين التكييف الداخلية وفى انتظار تركيب الكونكشن \r\nتم تركيب الومنيوم الدرايش متبقي الجام\r\nتم الانتهاء من سيراميك الحوائط متبقي مغسلة حمام الديوانية فى انتظار توريد السيراميك','a:0:{}',3,'2022-06-19 12:12:48','2022-06-19 12:12:48',66),(3480,'تم تركيب الومنيوم الدرايش متبقي الجام\r\nتم الانتهاء من سيراميك الارضيات \r\nوجارى الانتهاء من تركيب النعلات \r\nتم الانتهاء من سيراميك الحوش متبقي الممر \r\nتم رفع قياسات رخام الدرج وفى انتظار التوريد\r\nتم تركيب مكاين التكييف الداخلية وجارى تصنيع الكونكشن \r\nتم الانتهاء من اعمال الديكور متبقي الحمامات بعد تركيب كونكشن مكاين التكييف الداخلية','a:0:{}',3,'2022-06-19 12:13:23','2022-06-19 12:13:23',65),(3481,'جارى اعمال نجارة سقف الدور الارضى ( المسطحات الاضافية التوسعة )\r\nتم الانتهاء من اعمال الطرطشة الخارجية وجارى اعمال المساح الخشن','a:0:{}',3,'2022-06-19 12:13:42','2022-06-19 12:13:42',68),(3482,'تم صب سقف الدور الاول','a:0:{}',3,'2022-06-19 12:13:59','2022-06-19 12:13:59',122),(3483,'كهرباء\r\nجاري اعمال تركيب البوكسات والديبيهات \r\nصحي\r\nتم الانتهاء من اعمال التغذيه والمجاري \r\n\r\nعازل\r\nتم صب الفوم وجاري عمل المساح \r\n\r\nمساح\r\nتم  عمل البؤج لتركيب بوكسات الكهرباء','a:0:{}',3,'2022-06-19 12:14:58','2022-06-19 12:14:58',86),(3484,'جاري اعمال مباني بالسرداب','a:0:{}',3,'2022-06-19 12:15:29','2022-06-19 12:15:29',107),(3485,'جاري اعمال صبغ \r\nوتم تركيب رخام المصعد واستكمال اعمال التشطيب \r\nوتم تركيب اكسسوارات الصحي وبانتظار توصيل التيار لاستكمال الاعمال','a:0:{}',3,'2022-06-19 12:15:58','2022-06-19 12:15:58',135),(3486,'جاري اعمال كهربا لتقفيل البلاكات والديبيهات والسويتشات \r\nو تم تركيب رخام المصعد \r\nوجاري اختيار الاطقم','a:0:{}',3,'2022-06-19 12:16:25','2022-06-19 12:16:25',113),(3487,'تمت اعمال السيجما وتم\r\n اختيار الحماية\r\nتمت اعمال مساح الحمامات للسيراميك ولم يتم التوريد','a:0:{}',3,'2022-06-19 12:16:50','2022-06-19 12:16:50',137),(3488,'تم نزول السيستم. \r\nجاري تركيب البراطيش \r\nوتم تركيب سيراميك المنهول و الغطاء.. \r\nيتم التواصل يوميا مع شركة الغانم لتشغيل التكييف و استكمال الدفيوزرات الناقصة ولم يتم الانتهاء منها..\r\nتم نزول الخزانات.. \r\nتم الانتهاء من تركيب الاسبوتات و المخفي والشفاطات.. \r\nجاري تصنيع الشترات بعد اعتماد اللون.. \r\nتم توصيل جورة الأشغال.. \r\nتم توصيل المياه العذبة بالقسيمة .. \r\nتم الانتهاء من صبغ الاسقف ٢ وجه.. \r\nتم الانتهاء من بطانة الطوف .','a:0:{}',3,'2022-06-19 12:18:06','2022-06-19 12:18:06',78),(3489,'جاري تركيب القطع الصحية للحمامات.. \r\nتم نزول السيستم.. \r\nتم تركيب درابزين درج المؤجرين.. \r\nتم اعتماد الوان الصبغ للارضي و باقي الادوار..\r\n تم نزول الخزانات.. \r\nتم توصيل المياه العذبة بالقسيمة.. \r\nبانتظار انهاء الشراشيب وتركيب أبواب المصعد.. \r\nتم تركيب الشترات... \r\nتم التواصل مع كولكس لتشغيل التكييف وابلغوا خلال شهر.. \r\nتم تركيب الشترات.','a:0:{}',3,'2022-06-19 12:19:00','2022-06-19 12:19:00',97),(3490,'الانتهاء من صبغ الحماية للواجهة \r\nبانتظار نزول الالومنيوم من طرف الدوسري..\r\n تم صبغ الاسقف الجبسوم بورد عدد ١ وجه.. \r\nالانتهاء من بطانة الطوف.. .. \r\nبانتظار توريد و تركيب الدرايش','a:0:{}',3,'2022-06-19 12:19:30','2022-06-19 12:19:30',79),(3491,'تم عمل كيل مساح داخلي و خارجي \r\n تم الانتهاء من تكسير الكهرباء.. \r\nتم تركيب بوكسات  الشترات.. \r\nتم عمل تمديدات الصرف والتغذية بالحمامات وتم فحصها.','a:0:{}',3,'2022-06-19 12:20:12','2022-06-19 12:20:12',76),(3492,'تم فتح الاسبوتات.. \r\nتم اعتماد مخطط احمال التكييف.. \r\nتم سحب عدد ٢ سكينة معجون للطوف.. \r\nالانتهاء من اعمال المساح بالحمامات بالارضي.. \r\nتم انهاء أعمال الديكور وتم تحديد وتفتيح علامات التكييف..','a:0:{}',3,'2022-06-19 12:20:53','2022-06-19 12:20:53',80),(3493,'الانتهاء من صبغ القسيمة و الكهرباء والصحي باستثناء الاكسسوارات \r\n لم يتم تركيب عدد ٢ ماكينة تكييف \r\nو لم يتم تشغيل التكييف بشكل كامل.. \r\nلم يتم تركيب ابواب المصعد','a:0:{}',3,'2022-06-19 12:21:30','2022-06-19 12:21:30',81),(3494,'تم الانتهاء من تمديدات حمام السباحه \r\nتم الانتهاء  من تمديدات الصحي  \r\nوصب فرشة النظافه \r\nوجاري العمل على تجهيز العازل','a:0:{}',3,'2022-06-19 12:21:55','2022-06-19 12:21:55',168),(3495,'- تم الانتهاء من  أعمال النجاره والحدادين  والصحي والكهربائي وفي انتظار موعد صب الشناج','a:0:{}',3,'2022-06-19 12:22:28','2022-06-19 12:22:28',170),(3496,'تم الإنتهاء من تنظيف القواعد وعمل العزل وجاري دفان أول طبقه','a:0:{}',3,'2022-06-19 12:22:48','2022-06-19 12:22:48',177),(3497,'_ تم الانتهاء من عزل القواعد وجاري العمل بالحداده','a:0:{}',3,'2022-06-19 12:23:11','2022-06-19 12:23:11',166),(3498,'- تم الانتهاء من طبقات الدفان والدحل وجاري العمل على تجهيز الشناجات','a:0:{}',3,'2022-06-19 12:23:31','2022-06-19 12:23:31',160),(3499,'-تم تحديد القواعد بالتوتال ستيشن وفي انتظار انتهاء أوراق المدعوم للبدء بالقواعد','a:0:{}',3,'2022-06-19 12:23:54','2022-06-19 12:23:54',169),(3500,'- تم  الإنتهاء من تمديدات حوائط المسبح وتم صب الرقاب وحوائط المسبح وجاري تجهيز العازل','a:0:{}',3,'2022-06-19 12:24:11','2022-06-19 12:24:11',174),(3501,'_ تم الانتهاء من اعمال نجارة وحدادة  سقف الدور الثانى\r\n- تم الانتهاء من اعمال مباني الدور الارضي \r\n- تم اعتماد باعمال دستور الدور الاول وجارى استكمال مباني الدور','a:0:{}',3,'2022-06-19 12:24:34','2022-06-19 12:24:34',73),(3502,'- تم الانتهاء من تركيب الابواب الخارجية \r\n- جاري التجهيز لاعمال الصبغ النهائي\r\n-جارى الانتهاء من تركيب السويتشات والبلاكات للتجهيز لاعمال الفحص\r\n- تم رفع معامله ايصال التيار وفى انتظار اعمال الفحص\r\n- تم توريد سيستم السخانات \r\n- تم الانتهاء من تركيب جميع السويتشات والبلاكات وتجميع جميع اللوحات الرئيسية وجارى التجهيز للفحص','a:0:{}',3,'2022-06-19 12:25:06','2022-06-19 12:25:06',74),(3503,'_تم الانتهاء من تركيب بوكسات الشتر للدرايش\r\n_ تم الانتهاء من اعمال بالتمديدات بابيات الغاز والدرينات\r\n_ تم الانتهاء من اعمال تمديدات الصحي\r\n- جاري الانتهاء اعمال تمديدات الكهرباء \r\n- تم الانتهاء من اعمال عازل فوم  الحمامات والمطابخ','a:0:{}',3,'2022-06-19 12:25:42','2022-06-19 12:25:42',75),(3504,'-تم الانتهاء من  اعمال صب سقف الدور الثاني \r\n- تم الانتهاء من  اعمال نجارة اعمدة  بيت الدرج  وجارى التجهيز لاعمال الحدادة غدا \r\n- تم الانتهاء من اعمال مباني الدور الارضي \r\n- جارى اعمال مباني الدستور','a:0:{}',3,'2022-06-19 12:26:10','2022-06-19 12:26:10',83),(3505,'- تم الانتهاء من اعمال الهيكل الاسود \r\n- تم توزيع اعمال الخدمات بالادوار كهرباء وصحى \r\n- جارى اعمال نظافة الادوار','a:0:{}',3,'2022-06-19 12:26:34','2022-06-19 12:26:34',112),(3506,'- تم الانتهاء من صب سقف بيت الدرج','a:0:{}',3,'2022-06-19 12:26:53','2022-06-19 12:26:53',88),(3507,'- تم الانتهاء من اعمال حدادة ونجارة القواعد وسيتم تسليم القواعد غدا باذن الله','a:0:{}',3,'2022-06-19 12:27:12','2022-06-19 12:27:12',171),(3508,'-تم الانتهاء من  اعمال الطرطشة الداخليه والخارجية وجارى الانتهاء من تركيب الزوايا      \r\n- تم البدء باعمال البطانه بالسطح والدور الثاني','a:0:{}',3,'2022-06-19 12:27:32','2022-06-19 12:27:32',42),(3509,'تم الانتهاء من اعمال النجار والحداده \r\nبالنسبه لا اعمده الدور الارض \r\nتم تسليم مهندس نبيل المشرف الهندسي مكتب افكار \r\n\r\nعمل تحت التنفيذ \r\nتقفل وتقويه ووزن الاعمده','a:0:{}',3,'2022-06-19 17:40:48','2022-06-19 17:40:48',172),(3510,'جاري حصر اغواض الترمنيشن \r\nجاري اعمال مساح وتركيب سيراميك المسبح','a:0:{}',3,'2022-06-20 15:24:35','2022-06-20 15:24:35',56),(3511,'جاري اعمال المباني بالدور الثاني\r\nتم فك سقف الدور الثاني وجاري ترتيب العدة ونقلها','a:0:{}',3,'2022-06-20 15:25:40','2022-06-20 15:25:40',49),(3512,'جاري اعمال المساح الخشن الداخلي\r\nجاري اعمال تركيب الزوايا الداخلية للمساح\r\nجاري اعمال سحب الوايرات الداخلية للاضاءات والبلاكات','a:0:{}',3,'2022-06-20 15:26:03','2022-06-20 15:26:22',129),(3513,'تم الانتهاء من نجارة سقف السرداب \r\nتم علامات التكييف والعلب\r\nتم صب حوائط السرداب ٧٠ م٣\r\nتم صب اللبشة ٢٤٣ م٣\r\nتم الانتهاء من اعمال صب اعمدة السرداب ١٥ م٣\r\nجاري اعمال نجارة وحدادة حوائط السرداب\r\nتم الانتهاء من استكمال المرحلة الثانية من عازل حوائط السرداب الخارجي من ناحية التدعيم\r\nتم صب صبة سيكريت حماية الطربال ١٨ م٣ بامب \r\nتم الانتهاء من اعمال حدادة اللبشة\r\nتم تركيب الوتر ستوب\r\nتم حجز صبة الليلة ٨ مساء لصب اللبشة ان شاء الله\r\nتم تسليم المكتب الهندسي لاعمال حدادة اللبشة\r\nتم الانتهاء من اعمال مساح جوانب التدعيم للعازل \r\nتم صب صبة النظافة ٣٦ م ٣\r\nتم صب قاعدة المصعد وحوائط بئر المصعد ١٩ م٣\r\nتم الانتهاء من اعمال عازل القاعدة قبل دفانها\r\nتم رفع ماكينة سحب المياه من اسفل القسيمة للشارع \r\nتم عمل خطوط سحب المياه المدفونه والمخفية \r\nجاري اختبار خطوط سحب المياه بعد ترحيلها ودفانها \r\nجاري التنسيق لاعمال دفان قاعدة المصعد وتظبيط مناسيب الارضية ودحلها ورش المبيد والنايلون وصبة النظافة','a:0:{}',3,'2022-06-20 15:27:35','2022-06-20 15:27:35',155),(3514,'جاري اعمال تركيب السبوت لايت \r\nجاري اعمال تركيب الابواب الرئيسية \r\nجاري اعمال تركيب الشتر','a:0:{}',3,'2022-06-20 15:28:14','2022-06-20 15:28:14',134),(3515,'تم الانتهاء من اعمال النجاره للاعمده \r\nعمل تحت التنفيذ \r\nتنفيذ ميده الحوش للجار \r\nتسليم المهندس الاشرافي \r\n\r\nعمل تحت التنفيذ \r\nتنظيف الموقع بعد الانتهاء من الاعمال والتسليم','a:0:{}',3,'2022-06-20 17:19:59','2022-06-20 17:19:59',172);

--
-- Table structure for table `role_has_permissions`
--

CREATE TABLE `role_has_permissions` (
  `permission_id` bigint unsigned NOT NULL,
  `role_id` bigint unsigned NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`permission_id`,`role_id`),
  KEY `role_has_permissions_role_id_foreign` (`role_id`),
  CONSTRAINT `role_has_permissions_permission_id_foreign` FOREIGN KEY (`permission_id`) REFERENCES `permissions` (`id`) ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT `role_has_permissions_role_id_foreign` FOREIGN KEY (`role_id`) REFERENCES `roles` (`id`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `role_has_permissions`
--

INSERT INTO `role_has_permissions` (`permission_id`, `role_id`) VALUES (1,1),(2,1),(3,1),(4,1),(5,1),(6,1),(7,1),(8,1),(9,1),(10,1),(11,1),(12,1),(13,1),(14,1),(17,1),(18,1),(19,1),(20,1),(21,1),(22,1),(23,1),(24,1),(25,1),(26,1),(27,1),(28,1),(29,1),(30,1),(31,1),(32,1),(33,1),(34,1),(37,1),(38,1),(39,1),(40,1),(41,1),(42,1),(43,1),(44,1),(45,1),(46,1),(47,1),(48,1),(49,1),(50,1),(51,1),(52,1),(53,1),(54,1),(55,1),(56,1),(57,1),(58,1),(59,1),(60,1),(61,1),(62,1),(63,1),(64,1),(65,1),(66,1),(67,1),(2,2),(10,2),(12,2),(14,2),(15,2),(16,2),(17,2),(18,2),(22,2),(26,2),(34,2),(35,2),(36,2),(37,2),(46,2),(47,2),(48,2),(51,2),(52,2),(64,2),(65,2),(2,3),(5,3),(10,3),(14,3),(18,3),(22,3),(26,3),(30,3),(38,3),(39,3),(42,3),(46,3),(50,3),(57,3),(60,3),(61,3),(2,4),(4,4),(26,4),(42,4),(43,4),(54,4),(55,4),(64,4),(66,4),(34,5),(35,5),(36,5),(37,5);

--
-- Table structure for table `roles`
--

CREATE TABLE `roles` (
  `id` bigint unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `name` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `guard_name` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `roles_name_guard_name_unique` (`name`,`guard_name`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=6 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `roles`
--

INSERT INTO `roles` (`id`, `name`, `guard_name`, `created_at`, `updated_at`) VALUES (1,'admin','web','2021-06-14 06:09:54','2021-06-14 06:09:54'),(2,'engineer','web','2021-06-14 06:09:54','2021-06-14 06:09:54'),(3,'owner','web','2021-06-14 06:09:54','2021-06-14 06:09:54'),(4,'accountant','web','2021-06-14 06:09:54','2021-06-14 06:09:54'),(5,'contactor','web','2021-08-26 06:39:27','2021-08-26 06:39:27');

--
-- Table structure for table `services`
--

CREATE TABLE `services` (
  `id` bigint unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `name` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `image` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `description` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `icon` varchar(191) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=34 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `services`
--

INSERT INTO `services` (`id`, `name`, `image`, `description`, `created_at`, `updated_at`, `icon`) VALUES (30,'‏‎هيكل أسود مصنعيات','img/services/16389133901122.jpeg','نقدم أعلى معيار وأعلى جوده في الأعمال الانشائية لبناء الهيكل الأسود للقسائم السكنيه وذلك حرصا منا علي تقديم افضل خدمة','2021-12-07 20:43:10','2021-12-07 20:43:10',NULL),(31,'‏‎تشطيب على المفتاح','img/services/16389135277074.jpeg','نقوم في مؤسسة الإلتزام للمقاولات العامه من خلال فريق عمل متمـكن ذو خبرة عاليـة بعمل التشطيبـات اللازمة للقسائم حسب ذوق العميل','2021-12-07 20:45:27','2021-12-07 20:45:27',NULL),(32,'إدارة المشاريع','img/services/16401667345480.jpg',NULL,'2021-12-22 08:52:14','2021-12-22 08:52:14',NULL),(33,'هيكل اسود','img/services/16505852975259.jpeg',NULL,'2022-04-22 00:54:57','2022-04-22 00:54:57',NULL);

--
-- Table structure for table `setting_translations`
--

CREATE TABLE `setting_translations` (
  `id` bigint unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `setting_id` bigint unsigned NOT NULL,
  `locale` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `value` longtext CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `setting_translations_setting_id_locale_unique` (`setting_id`,`locale`),
  KEY `setting_translations_locale_index` (`locale`),
  CONSTRAINT `setting_translations_setting_id_foreign` FOREIGN KEY (`setting_id`) REFERENCES `settings` (`id`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=30 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `setting_translations`
--

INSERT INTO `setting_translations` (`id`, `setting_id`, `locale`, `value`, `created_at`, `updated_at`) VALUES (1,2,'en','Al-Eltzam General Contracting Est.','2021-07-19 07:52:41','2021-07-19 07:56:49'),(2,2,'ar','مؤسسة الحافظ','2021-07-19 07:52:41','2022-06-22 11:53:12'),(3,3,'en','Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry\'s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley','2021-07-19 07:52:41','2021-07-19 07:52:41'),(4,3,'ar','شص','2021-07-19 07:52:41','2022-06-22 11:53:25'),(5,4,'en','Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry\'s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley','2021-07-19 07:52:41','2021-07-19 07:52:41'),(6,4,'ar','الحافظ','2021-07-19 07:52:41','2022-06-22 11:53:12'),(7,5,'en','Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry\'s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley','2021-07-19 07:52:41','2021-07-19 07:52:41'),(8,5,'ar','الحافظ','2021-07-19 07:52:41','2022-06-22 11:53:12'),(9,6,'en','https://facebook.com/','2021-07-19 07:52:41','2021-07-19 07:52:41'),(10,6,'ar','https://www.youtube.com/channel/UCCsdcp3mkOc8KrnHbFBVIUg','2021-07-19 07:52:41','2021-12-02 07:17:29'),(11,7,'en','https://twitter.com/','2021-07-19 07:52:41','2021-07-19 07:52:41'),(12,7,'ar','https://twitter.com/','2021-07-19 07:52:41','2022-06-22 11:53:12'),(13,8,'en','https://instagram.com/','2021-07-19 07:52:41','2021-07-19 07:52:41'),(14,8,'ar','https://www.instagram.com//','2021-07-19 07:52:42','2022-06-22 11:53:12'),(15,9,'en','https://linkedin.com/','2021-07-19 07:52:42','2021-07-19 07:55:36'),(16,9,'ar','https://kw.linkedin.com/in','2021-07-19 07:52:42','2022-06-22 11:53:12'),(17,10,'en','https://www.googleplay.com','2021-07-19 15:46:37','2021-07-19 15:46:37'),(18,10,'ar','https://kw.linkedin.com/in','2021-07-19 15:46:37','2022-06-22 11:53:12'),(19,11,'en','https://www.appstore.com','2021-07-19 15:46:37','2021-07-19 15:46:37'),(20,11,'ar','https://kw.linkedin.com/in','2021-07-19 15:46:37','2022-06-22 11:53:12'),(21,12,'en','Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry\'s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley','2021-07-19 15:46:37','2021-07-19 15:56:53'),(22,12,'ar','قم بتحميل تطبيق ubell \r\nواسحب البار كود','2021-07-19 15:46:37','2022-01-07 20:26:40'),(23,13,'ar','٣٢٣٢','2021-08-09 18:10:53','2022-06-22 11:53:12'),(25,15,'ar','https://www.youtube.com/','2021-08-09 18:10:53','2021-08-09 18:13:51'),(26,16,'ar','صثصضث','2021-08-09 18:10:53','2022-06-22 11:53:12'),(27,17,'ar','ضص','2021-08-09 18:10:53','2022-06-22 11:53:12'),(28,18,'ar','ضصث','2021-08-09 18:10:53','2022-06-22 11:53:12'),(29,19,'ar','صض','2021-08-09 18:15:13','2022-06-22 11:53:12');

--
-- Table structure for table `settings`
--

CREATE TABLE `settings` (
  `id` bigint unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `display_name` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `key` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `type` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=20 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `settings`
--

INSERT INTO `settings` (`id`, `display_name`, `key`, `type`, `created_at`, `updated_at`) VALUES (2,'عنوان الموقع','website_title','text','2021-07-19 07:52:41','2021-07-19 07:52:41'),(3,'نبذة عن المؤسسة','about','textarea','2021-07-19 07:52:41','2021-07-19 07:52:41'),(4,'سياسة الخصوصية','privacy_policy','textarea','2021-07-19 07:52:41','2021-07-19 07:52:41'),(5,'شروط الاستخدام','terms_of_use','textarea','2021-07-19 07:52:41','2021-07-19 07:52:41'),(6,'فيسبوك','facebook','text','2021-07-19 07:52:41','2021-07-19 07:52:41'),(7,'تويتر','twitter','text','2021-07-19 07:52:41','2021-07-19 07:52:41'),(8,'انستجرام','instagram','text','2021-07-19 07:52:41','2021-07-19 07:52:41'),(9,'لينكد ان','linkedin','text','2021-07-19 07:52:42','2021-07-19 07:52:42'),(10,'رابط جوجل بلاى','google_play','text','2021-07-19 15:46:37','2021-07-19 15:46:37'),(11,'رابط اب ستور ','app_store','text','2021-07-19 15:46:37','2021-07-19 15:46:37'),(12,'تعليمات مراقبة القسيمة','watch_contract_instructions','rich_text','2021-07-19 15:46:37','2021-07-19 15:46:37'),(13,'رقم الهاتف','phone_number','text','2021-08-09 18:10:53','2021-08-09 18:10:53'),(15,'رابط يوتيوب','youtube','text','2021-08-09 18:10:53','2021-08-09 18:10:53'),(16,'رؤيتنا و مهمتنا','our_vision','textarea','2021-08-09 18:10:53','2021-08-09 18:10:53'),(17,'عنوان المؤسسة','our_address','text','2021-08-09 18:10:53','2021-08-09 18:10:53'),(18,'البريد الالكترونى','our_email','text','2021-08-09 18:10:53','2021-08-09 18:10:53'),(19,'كلمة المدير العام','head_word','textarea','2021-08-09 18:15:13','2021-08-09 18:15:13');

--
-- Table structure for table `sliders`
--

CREATE TABLE `sliders` (
  `id` bigint unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `image` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `header` varchar(191) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `text` text CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=15 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `sliders`
--

INSERT INTO `sliders` (`id`, `image`, `created_at`, `updated_at`, `header`, `text`) VALUES (13,'img/sliders/16524762213479.jpg','2022-05-13 22:10:21','2022-05-13 22:10:21','الدعم الفني','Technical support'),(14,'img/sliders/16524763373829.jpg','2022-05-13 22:12:17','2022-05-13 22:12:17','جودة البناء','جودة البناء');

--
-- Table structure for table `user_notes`
--

CREATE TABLE `user_notes` (
  `id` bigint unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `title` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `text` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `images` longtext CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci,
  `user_id` bigint unsigned NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `user_notes_user_id_foreign` (`user_id`),
  CONSTRAINT `user_notes_user_id_foreign` FOREIGN KEY (`user_id`) REFERENCES `users` (`id`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=8 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `user_notes`
--

INSERT INTO `user_notes` (`id`, `title`, `text`, `images`, `user_id`, `created_at`, `updated_at`) VALUES (3,'منتدى العملات و الطوابع العربي','sad','a:1:{i:0;s:28:\"img/notes/16297300851618.png\";}',1,'2021-08-23 12:48:05','2021-08-23 12:48:05'),(4,'حفر','حفر القسيمة 30 مارس','a:1:{i:0;s:28:\"img/notes/16496862592784.jpg\";}',143,'2022-04-11 15:10:59','2022-04-15 13:57:56'),(5,'النظافة','صبه النظافة 9 ابريل','a:1:{i:0;s:28:\"img/notes/16496863292763.jpg\";}',143,'2022-04-11 15:12:09','2022-04-15 13:56:55'),(6,'قواعد قبل الصب','٤ سم ناقصه من الجار 15 ابريل','a:1:{i:0;s:28:\"img/notes/16500272234886.jpg\";}',143,'2022-04-15 13:53:43','2022-04-15 13:55:05'),(7,'ملاحظات القواعد','انتفاخ القواعد','a:1:{i:0;s:28:\"img/notes/16508757172032.jpg\";}',143,'2022-04-25 09:35:17','2022-04-25 09:35:17');

--
-- Table structure for table `users`
--

CREATE TABLE `users` (
  `id` bigint unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `name` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `email` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `phone` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `email_verified_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `password` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `national_id` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `image` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT 'img/avatar.svg',
  `remember_token` varchar(100) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `device_token` varchar(191) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `users_email_unique` (`email`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=162 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `users`
--

INSERT INTO `users` (`id`, `name`, `email`, `phone`, `email_verified_at`, `password`, `national_id`, `image`, `remember_token`, `created_at`, `updated_at`, `device_token`) VALUES (1,'admin','admin@admin.com','045145',NULL,'$2y$10$TXPyMtsCTN7LnWbxDwGFouj.WpnIBa4RtqNM3w941fKeXoXrGlMB6','2700616','img/users/16371416253916.svg','UW9ImUapAhlt76ZeQai2xdk7rTFVBmCMSGfFpFHXh8wv3ZrmefcFQIPcorZ6','2021-06-14 06:09:54','2022-04-09 11:04:42','eU4LfkwbOkR-smDu49l5mz:APA91bEJ8ITKiH7eqgvqbGHR16FCPcyr90SyHrT-qtxAPU7yWXvOqMEO1avg468bY2DP7Xkz0_biV73icMQwklPFodj6ubI9yWVY3qTuyMI5i8W2swavky41Y5FPCOcG6fTcVemfbDa4'),(2,'accountant','accountant@accountant.com',NULL,NULL,'$2y$10$MnUAq0c29Cg1aJwrvbnpf.uUgXxaELtwA6Y6j0AtzuweUYFOX6isS','123456','img/avatar.svg','dzNlfiduimN99HnQASsC28VMlmVfSItZZjfYZyifdtB0mVWo6mbEIwmNcXQu','2021-06-14 06:09:54','2021-11-17 10:39:18','fiZLF0weyElGjafie26WvG:APA91bFUGGq9c9rHJsCX1O8iaVIlKhB8Pg2GN8luOotHNH5pmBAsMvymTSpk7h8qI5lyc_E_97_7bS60wnBobAu3X0k0ZQ47gEdeiDYzO0lCfqvEyVuq_2ZqSMYUJe-Na-Sd9RlrQ7wX'),(3,'Engineer','hassan3ly1@gmail.com','067601069',NULL,'$2y$10$mCdBY1iLZrGLQNW2OuczE.RT.9hT6PpRaJA6epw7xQ9ZxzG8pwp5S','941030','img/users/16432880999206.png','TWATy9hv9gsft92qHqtdRxSC1rFlurTziinXFCcaJdDniHJo8R2vhPRGLgO2','2021-06-14 06:09:55','2022-03-28 21:48:06','fI9irEs8PUMYqfVQYt0nZY:APA91bFOs_PKXhtpyb_ldIrErhjPu71jKj1X_XxR8wfC_pcqX-3qtPZzEVpZivG00ooyD3ZxIcxUx44a_YmS_lKgHYLR6LV6e8ZA2H2MZUvvf5Ss9yCjdY2RsMgsyNWf78UN30wZb986'),(4,'owner','owner@owner.com','50395474',NULL,'$2y$10$JN1/9kSiC/Bc2CHP1bJ3Nuz8xfAwnOz5Ue/eI9Jt7GALKlUbkqO2y','321231654','img/avatar.svg',NULL,'2021-06-14 06:09:55','2021-12-06 13:01:17','null'),(6,'عدنان علي','adnan@gmail.com','92272504',NULL,'$2y$10$fSpLRZ.oYGEu05bVB0r6r.1PTUh0sBClU4o/wjgMsorgWbdP7KG9q','35693569459959','2021-10-30-61728756423604300307cdf2.jpeg',NULL,'2021-10-30 15:32:19','2021-11-15 11:47:20','fs2T991cJE6gvUsQXdZmqO:APA91bGKT3jk-yZgQ15X38r4ki6X5OlBw0T4E0NnszuavlYrcmv3jvdco1Hjtq1RN-u1wOIIZ-EziwypAj9fwRSD2nnN-6LPycfeSS5aEZ2tdkUy306izKGq_Ne1FDv48Lp2T89KZFDt'),(7,'مهندس احمد عادل','erg@dft.com','50940901',NULL,'$2y$10$wxVJVJ4B8F1B3ha4iJSso.coWRNJjbeNJS/FPw3LMoXPvRgdYBc.m','3564563463465','img/users/16384370609999.jpg',NULL,'2021-10-30 15:33:34','2021-12-02 08:24:20',NULL),(9,'محمد فهمي','mohamedfhmi93@gmail.com','51328838',NULL,'$2y$10$sVIOmXrl245AtAtgxKVqCej1g3j47PSAXlVfik1MezACVbVjpvj92','293100403925','img/users/16394683708094.jpeg',NULL,'2021-12-06 19:56:11','2021-12-14 06:53:08',NULL),(10,'خالد أحمد محمد الصالح','k@gmail.com','6633559',NULL,'$2y$10$X3uDXFhL63M0sSbySV797OwjNWWdo.qdLtFiLOFKcq8bsHfYpS4fq','265012800455','img/avatar.svg',NULL,'2021-12-06 20:46:28','2022-03-01 12:58:09',NULL),(11,'موضي عبدالله الحصينان','m@gmail.com','99009906',NULL,'$2y$10$ntOtqusNa.BTxX6PEq28WuEPIavSxCGPf7rAV1Pug6m/hJP/AbiTy','268062400824','img/avatar.svg',NULL,'2021-12-06 21:30:21','2022-03-01 12:10:09',NULL),(12,'صلاح عبدالكريم عباس','34@gmail.com','97212112',NULL,'$2y$10$5unaw/F3sTuIN/Punfo3R.EwUWZaCAB6YWqKc63cNkQ.KtzbdM2Gi','286041900968','img/avatar.svg',NULL,'2021-12-06 21:35:02','2022-03-01 12:04:40',NULL),(13,'ابراهيم علي ابراهيم الناصر','60@gmail.com','99704296',NULL,'$2y$10$I6CbgwP7aGAVktUsvFzfxullksQgqASw8Oc.b2Q0ALYHKen0BIC/u','277070701306','img/users/16388676173549.jpeg',NULL,'2021-12-06 21:36:09','2022-03-01 12:15:20','e2wKz69qLEHQvqrj2zsUQk:APA91bHGyxWIx2Xu7jO2RM_Os97NuUuT-GvvK-Ar1mHnZdTTJvs2O-PqBgqfFsGzaBH6l4sSVO4V6z6A_xymdEJrUT9y-j_lVJt_QJcwgn1LihXE4zSMhTBp2LQHQqjbH0U39u8zV--t'),(14,'فاطمة محمد اسماعيل الكندري','82@gmail.com','66103993',NULL,'$2y$10$prfvTdaUXXvxclR50ydzbeD80TdlhjBOGU1B4RssCXjlktw253m.O','265081700546','img/users/16388784459482.jpeg',NULL,'2021-12-06 21:37:04','2022-03-01 11:52:35',NULL),(15,'مبارك محمد عبدالمحسن ظافر','94@gmail.com','99130366',NULL,'$2y$10$ikhFHxhpEvxERWo1jZ1NJ.Zj/uFWrP3hbE6l5v.ZMpgiSI4kymBxW','283052801144','img/avatar.svg',NULL,'2021-12-06 21:38:03','2022-04-10 11:18:36','cUJGidqWrkPjpzToLFRMLN:APA91bEjgvktV_8HLM5w0BKbZ7rFheicRce8xv1F91X6oupi3YFHP-MWGVQZl9gD114I2Du0oVjjjlfoeOG7DQo-hb0BaU_Dbu__jXmalZo-SWqURkmc_fpel13igiWN9Wief75-2cl5'),(16,'سالم عبدالعزيز غريب ذياب','103@gmail.com','66141615',NULL,'$2y$10$jxL1hXB.NNUs073LvQaV1O25CwhRZqP7B5nbhwD/frQdzPFBJIvCu','288022301221','img/avatar.svg',NULL,'2021-12-06 21:39:21','2022-03-01 11:47:25',NULL),(17,'نواف أحمد بو حمد','110@gmail.com','66873576',NULL,'$2y$10$y.k56uETrPzdp9UC6qafbuLFUKvQg6RMt2Fig9/Aitu6C3Wf5qusa','280090500015','img/users/16388929503214.jpeg',NULL,'2021-12-06 21:40:12','2022-02-28 22:36:35',NULL),(18,'مشاعل محمد ناقل المطيري','120@gmail.com','66889936',NULL,'$2y$10$2nYiCeA1/cZ0mmDHqiRfLumwm5rBIWxptxNPYRke4gnx4f79.h.UC','279040802121','img/users/16388675972076.jpeg',NULL,'2021-12-06 21:42:56','2021-12-12 14:47:26',NULL),(19,'محمد خالد ابراهيم الشطي','121@gmail.com','97733669',NULL,'$2y$10$TK.FgrZ7zluKv.j2pt4.ue4Uy/DsPy4MuuxZkWg9OMPO4ZfeHu/cK','281052101018','img/avatar.svg',NULL,'2021-12-06 21:44:07','2022-01-24 08:15:38','c0ZvRXbT20rAov2K1U-Ilp:APA91bFCGqbgkXPjO3_sdj9vYUPYqqQiP4b4Nolxg7KVZdl0eOjizddydEqzzal2a-6ajinc9DiDgDyp7z3QQIKNFDI9Ldq1rwnLTp5iAy4O_chkm7u8ABdddQrN51toX9gut6YXadJf'),(20,'عدنان صالح اسماعيل الخزعل','124@gmail.com','99047284',NULL,'$2y$10$0W4j8DgXI998CtktOcbc3OnMurFXB4ao78PxwsFhC5FHtE91IxcZ6','265010101968','img/avatar.svg',NULL,'2021-12-06 21:45:07','2022-02-28 23:41:09','c4_gCB8gmk0Op_yKYNLkxV:APA91bF45GskF5bK6mDDPmEYiaVclea9wD92iuRugdu8Ybmfo5Z45PZ47kFzLWNm8-WGDKUDIT5PDcyLNm9fh8ot2RQ2hNgEjz4BB0LJgbECysg3R4QeRKgC0m2pIzO29ANoC2FSFOB9'),(21,'عبدالرحمن نوري محمد البزاز','28@gmail.com','66445486',NULL,'$2y$10$aAkKOq0tjZNKn4f2GwEBMu.pdFEmZmK0Rod.3nypakMR37ogJhS.6','286120300696','img/avatar.svg',NULL,'2021-12-07 08:24:27','2021-12-12 14:44:35',NULL),(22,'مساعد عويد عوض العنزي','131@gmail.com','66662829',NULL,'$2y$10$gp5eTwhuNpjwAm/osqf7sOgFLeyqw1YGLCJeK8uymvIAa8F4OU1u2','275040200739','img/avatar.svg',NULL,'2021-12-07 08:25:14','2022-02-28 22:23:23',NULL),(23,'سالم ابراهيم على عبدالله','134@gmail.com','99888948',NULL,'$2y$10$yPYaejELM61K10a1F4Fbve6Jt.AFg3gEvU7B6E0bTLsZxMGHM8lh6','282071901306','img/avatar.svg',NULL,'2021-12-07 08:26:09','2022-02-28 23:33:00','ffETMetPVEXrkc4xg1_KD1:APA91bFh37P7gqJj_qYnUcxCRtTU-LPobUyscKYmsXRd7XEx8bTQ0M62fblLY8rj_LQf3PUh3e6_e7vtfKEDU_2vicrxWeeOnl0RPdThp6RJqRdAIiryheeMH0MqUKuXQE0SYltqyhud'),(24,'أحمد حربي ضيدان','133@gmail.com','66504646',NULL,'$2y$10$rkQ5.sKH1u3baDRusAzQruTWvVgxNt1thTHHk/fGqqCEzLs8NCgTq','274092200824','img/avatar.svg',NULL,'2021-12-07 09:00:51','2022-02-28 22:12:11',NULL),(25,'سعد على مرزوق ابو شيبه','139@gmail.com','99070689',NULL,'$2y$10$9x9M1UHnt3snSW6CKDjPQOKnaKNdOr1MYzQGHVkxDfYPo5B2vyTxi','270092000779','img/avatar.svg',NULL,'2021-12-07 09:01:53','2021-12-12 14:39:29',NULL),(26,'محمد بداح الهاجري','143@gmail.com','66776499',NULL,'$2y$10$V6aB8Ej1syZQussr.JMDTuZU4ZibccpX2w4aHWKfUlGxCCT9BmJWq','288101001593','img/avatar.svg',NULL,'2021-12-07 09:02:42','2022-03-01 10:46:56','evuRZAMyYkHfpXa8UKjXn6:APA91bH9XklYYAuOz67VF1PGywv4b7GCkC2pa4G1zmqKq-cQjY5D3JTyy4qqUf1viR0F7BB0lNZe99ZCxvXR0Wfu8MJnwxZo4BaCOfRbiQ3_8zA_8UUmyzIi4I39t3rjsWy9cxJn9fNR'),(27,'فيصل سعود أحمد الحجي','148@gmail.com','99626021',NULL,'$2y$10$xNNPfzn13wo5BzFJoFiqN.PX7QqVbiOe3s1GOPXlmlr9C1vdY6NIa','272032600464','img/avatar.svg',NULL,'2021-12-07 09:03:36','2022-02-28 21:00:28','dNPWXea810KlgxYR9iXlI_:APA91bFeIUyo4KlNo7krGiRVkPuHd53_9p0tB8iJD95BL7IMhjELvxh2vtSlffPWaIQjrMfhxyB1jgBO2mipCxFZzh_vp8iNKaJXkNEU-11pYZ0HR_lnLeUkW1ge-tnx3BMC7SvEwIAW'),(28,'خالد عبدالوهاب الجوعان','150@gh.com','99000788',NULL,'$2y$10$uXhUv.2hFtODvJwvS5XmX.cTAFAqTsBKZX3b8Ce94cCu796WXzbq.','276043000737','img/avatar.svg',NULL,'2021-12-07 09:05:48','2022-02-28 23:04:31','fwmzP5yB0UE0hn2txvmOs0:APA91bG-ypWL_v4x2IDKgYsiY47GreCRnRVbtSGUDjFzeIorZp4t3MVO43OLIv7vbtobSvelA8Yl-dpCRXIOXZs1_ivUebQCavaiqP2Uc__3fxBK35DAFe7YDiLtEcQSxbRtoN1e-uj_'),(29,'عدنان جواد فاخر القلاف','152@hj.com','99603442',NULL,'$2y$10$Al9I72B6fn54m/TrKhC9oeslknTs4qkHzeZV7PdKnSW4YOf9L5AYu','275031001156','img/avatar.svg',NULL,'2021-12-07 09:06:47','2022-02-28 20:42:50',NULL),(30,'محمد عبدالرزاق عبدالرحمن الشايجي','153@gm.com','99648780',NULL,'$2y$10$Y0l84mtPhj.2x8HHd5kEVOpaBMqVwgsxnEaaE5bo23I581Z.RlKoG','274101600089','img/avatar.svg',NULL,'2021-12-07 09:08:45','2022-02-28 20:34:08','e3j-NMcR9E61mPnsBopypH:APA91bG9Hsgb0SWqvc-Vkga5ET2Gzn5UOwUmzWYyTCZt1n_N8N5Oo1cW4UrQwrE4s1CLrIn7C5LmIt6DHcQJ1e_y3klfGYegayex6AWJh_Z-IvvxapUYk5Jzy4fp6ojSpz8TW4jTgXx1'),(31,'خلف كريم رخيص الحسينى','154@g.com','66717772',NULL,'$2y$10$ShIFJwM3lgJthzi2CD13iuVGuYSt2PP1ntK0AUKsFL/hhLyrqUZjO','274092400527','img/avatar.svg','V77OaKwbvi3H5u2mz91egYcoevCiy3fdPLa9fF2w5CXYZnGY8N0xXkwH33Ol','2021-12-07 09:11:16','2022-02-28 20:23:46',NULL),(32,'انوار سامي محمد الامير','156@g.com','98785955',NULL,'$2y$10$vGSsJtpoNO7gH09HWRqtHuABDr5Qyh2P8eTD/kwt8UFZIpkNAETQa','278011200311','img/avatar.svg',NULL,'2021-12-07 09:12:49','2022-02-28 20:17:31','dnGz8dBtSFS5Fq5YOtG4Ns:APA91bH97BgxtMGiUA20yFSGX7E8K3t33c1mOf65ugaxkCDaYdGXyUL9MfuWqXvpCa1vtxtE988m2ENh18gVLf3k8iEznZu_XccKSE96T5-eacPk9hpubtHS3D9rjDeN5w0ojNbcyfLH'),(33,'عبدالعزيز المليفي','159@h.com','50970010',NULL,'$2y$10$/SExv7c4O1xQeCCgWR25juVwMlvHLMQ1Wlss3uDwvJkqSWPj2PwPW','287111701193','img/avatar.svg','o3kNba0LdFC1YovcAjVxnV6ygOk9DoYfVWCFKVLtaMkBPpaeNv7NIBXaTLED','2021-12-07 09:13:49','2022-03-21 13:01:34',NULL),(34,'انور بدر محمد الغيث','162@h.com','99772353',NULL,'$2y$10$m7zpllc639K34R5g1ssOWujNMkJT2ikjsCQxiw9h1PlCr/mYHwfhS','275091901148','img/avatar.svg',NULL,'2021-12-07 09:14:53','2022-02-28 20:02:02','null'),(35,'حماد عبدالله محمد الحماد','166@h.com','99852597',NULL,'$2y$10$p86zDlYg96176kJTLitPneY/03TYfurtA.b2jbdn3cHUqwcM8YaUy','274062800466','img/avatar.svg',NULL,'2021-12-07 09:15:42','2022-03-17 20:56:30','c8Xts1EPWE6ovxtiF_1o11:APA91bGIa7X2wh7Bi8zCHGGenaBnpqqdT7OfZ6gUor8eXHq8pxTjfktm80YmjUSzDcSF9ufZ2FacB00d9A9d5Bm-X8ybpnAeJkVoQAxdp_irN2bH5AiuqUyPueF2Ugv-El7Z7g2QGiMH'),(36,'أحمد سعود أحمد الحجي','170@h.com','67070823',NULL,'$2y$10$wY3rTkQzIr0oBl.CHXmiNO88tv7kwOpi/GHqY./DR.9Bq47lBuFeO','279022500701','img/avatar.svg',NULL,'2021-12-07 09:16:44','2022-02-28 19:49:14',NULL),(37,'فهد محمد فراج العجمي','171@h.com','99422261',NULL,'$2y$10$WP37w4YIdSrUnU.hABwyI.ydLYq0PeOE/PSpiJGUG7E/9c0XGWpw.','278110101159','img/avatar.svg',NULL,'2021-12-07 09:17:45','2022-01-25 15:33:55','cLAdmMWCF0qtjjsPf8CU19:APA91bEd2NXUnieO1Xp6oh8rTEHLkj5LOq635SAuu0L9HNy78uzmeA4Hq3VlUtjPiS5O8KXkt_0ZOHdi_d7phCidx0XU194MmNvV6itlRdE7bLlghjnBWz1oYIvECgtv5ib_PGGauGuR'),(38,'عبدالرزاق عبدالوهاب عبدالرزاق','173@j.com','99662052',NULL,'$2y$10$DnCs72S0Ug.V20nXBkge1eUlW9ff9J6nETcFe0mb5BjiBvAv6ClxG','275031600458','img/avatar.svg',NULL,'2021-12-07 09:18:40','2022-03-03 12:54:18',NULL),(39,'نبيل العمر','174@d.com','99235235',NULL,'17400000','263071500015','img/avatar.svg',NULL,'2021-12-07 09:19:56','2022-01-03 18:20:23',NULL),(40,'احمد بولند','175@h.com','99005794',NULL,'$2y$10$.QV4ng59ubRY3sJXIc4rnuPJozBD5adbXOqI4VZ4.Sf.Nb6er2742','286032001143','img/avatar.svg','snuNXxQVoFDi3um4BaoELmEpmamGgDt7reTycXuNzCHzrhE8shWfc68SvB2Y','2021-12-07 09:21:05','2022-02-28 19:14:36',NULL),(41,'مهدي موسى محمد المقيصد','176@h.com','94479223',NULL,'$2y$10$/Zfb3jtoZXUffKOUdv4SM.Var9OrdN6sEgaTNLX4KYNnWHAQsc/ZG','279081901361','img/avatar.svg','u5c201pXz1pAaG2oGZJ6nABepi007iBRl3PkAmnorjmqWLM91f5Av3oZSJ76','2021-12-07 09:21:53','2022-02-28 19:08:18',NULL),(42,'مشعان خالد طاحوس','177@m.com','50599865',NULL,'$2y$10$n5OCw7JRaDFv41Lymzfgk.b09SIZ49UbBQX7nuQcdSPuj9EnPDNsa','298101701572','img/avatar.svg',NULL,'2021-12-07 09:22:44','2022-02-28 19:00:43',NULL),(43,'ابراهيم الحمر','178@g.com','97889279',NULL,'$2y$10$ZSry51W4h49XYT4YFlLm1uNWHvn2gZwr3Xj2K79o7JYfvOl4cQrnu','276013000162','img/avatar.svg',NULL,'2021-12-07 09:24:55','2022-03-13 12:49:50','fYu4wP-LzE3zlx1RDZ3Zuc:APA91bExmSNpE5HJFOt3KaDD76ZSLGWkbFYRkSDYEccwTNLUPC4qJ7PEnP3ogQEzC1PVg_EvK2hntK1cpRLM_XEVXeui3yXO_dXmhJZ4dWQHhILj0kHk-tDlQW8Zcdpj-LqYocmrjQot'),(44,'فهد عبدالرحمن العصيمى','179@h.com','99356969',NULL,'$2y$10$awCFpAEzWftriWYp.k23yuj7pxMJPCOP1LYqiCQ2Lw9Il1ME/abru','295120300551','img/avatar.svg',NULL,'2021-12-07 09:26:17','2021-12-07 16:59:17',NULL),(45,'معاذ خالد راشد الاصابعة','180@h.com','94944999',NULL,'$2y$10$MKjrgzSLhU/VqWL2umHVgulJFY9p1N27vxkbj/.QSqJj5HmDVDJ.i','284092101155','img/avatar.svg',NULL,'2021-12-07 09:27:13','2022-01-24 11:45:46','crRuxZYHDUozuBswyMh8wM:APA91bH44luooIg3xqFhD3_YuQVPpqfm2kZMAl0orHdUf5cNAy3qtq9RJkUAItrld7CL6mJpQufzF9VM6FJ2ocQ_7xlLjW7ad9u3ooSY0jBjYln4znlxSQ1ec_A4yv_zSMezQhDS2l3e'),(46,'مبارك شليل زين المطيري','182@j.com','97958558',NULL,'$2y$10$2N67LGCNOdDGGVjoDwee2eBbFHaU218Tqvdyn1aIx4Y.sd4cgZVs6','271100200741','img/avatar.svg','n9SvP2wRn4Foe2giccnC6vlA9alXezy65IFmNIuqdilRWiADNKp4kNIp3SBX','2021-12-07 09:30:29','2022-02-21 21:59:42','cktQFEOTEUWXtJEctH_EpS:APA91bFVJMGb0KTNxPwGeLz0Hb0XRaMIfgTg-K3L0AXymPy-3Ghq0ESWvqyqjl1khi_DZN4Lpwz_lzUOyyqJfXL4HD0mo-VChABqjn_k-bVcMuwYl4oVklEeQbG2UrPJ-NU-h3pq4wsq'),(47,'بدر جمعان معيبر الظفيري','183@j.com','94762666',NULL,'$2y$10$AU8ywFwJp5zdf5109u1qP.Sa2pxeUWwDHfprQ2d1Jq4l3m6zPU/Dq','284121101075','img/avatar.svg',NULL,'2021-12-07 09:31:36','2022-03-09 22:56:35','cLwLWjY5EU_6rkCtkuxox0:APA91bFF5HJH67-L-l3H7jtZnH3y1cONVfTSAPlNE37MW6mG2Y7BXVp4QCstHr-EwK8NWUdMllSyQKIIek9m8Rvh0q4D24CQJvmnQCJ8GdDwF-PmhznxmpKym3iz8EbVdx3DX7MQaRnM'),(48,'خليفه زايد العدواني','185@gmail.com','55999362',NULL,'$2y$10$BMExOfLHeti/B1090pf72O0.c/94bJXCgM.3XPcvdlHr7L7EjTqFm','283101200813','img/avatar.svg',NULL,'2021-12-07 09:32:29','2022-05-14 12:24:40','dusgqHvtfUbitpOQgdhw7V:APA91bEQWXfp72Yu1dQ0PfIGewQzRlQd1TyO8VVHwndhOFnEP0ZfUWvP0xs62eFecYhMsRZeS0wC5jGD9la4xkYq3jBx8PTclDS9ruklhO1AYJESopd1i0XAYJwXdpRjXPMzq-Yo6Kmz'),(49,'عيد مرزوق عيد ابو قذيله','186@gmal.com','65179900',NULL,'$2y$10$PpOFyaGGVeTEmkB9/4OmHOXIhqdVIMY.nHSuYxUJ1pqjZr/vzLzhi','277111501168','img/avatar.svg',NULL,'2021-12-07 09:33:29','2022-02-28 17:16:10','egJnqiiwBEfGgERI3IotvV:APA91bH72VVzkF6BnaopUeCqyjMQNJ-PgmB9TFtO_GqSVXzh2axqwFjHy2T7F9WZYq9F7nsWzdDlzCAtHTud_ypMC4yjNnnPf5WvAlhCafZsE4clKR2uM4wuu1MveOtL27YB_zNTwkdY'),(50,'أحمد فانخ باتع مناور','188@gmail.com','66626852',NULL,'$2y$10$DMSGvdkbpp5tFwL8C2fyLu.jOqz51j.SVIRdE612b2KLZf62Ol9l6','271081300172','img/avatar.svg',NULL,'2021-12-07 09:35:01','2022-02-28 22:20:13','f_ZqK-3ilUYxhqapgcSxCF:APA91bFtPc-LkzwXWgLxsEplR19tjob9jd-SFjg97yilJRnzXrz47faddEcFXO-M9OOvVPXapcZ7XxRoffs5hHczkHxRR4k8riM5oVp2IxzeQkZ9viL7uUhOjGDbv8YIYWj5waQLlsPp'),(51,'سرحان صالح سرحان المحيسن','189@gmail.com','55050790',NULL,'$2y$10$STXYYlo7rKcXTc9XAMIHceQvxMRL.0snAwpzFS55U9kYVedDLRPMi','290083000599','img/avatar.svg',NULL,'2021-12-07 09:36:23','2021-12-12 13:09:22',NULL),(52,'حسن عبدالكريم حسن شمس الدين','192@gmali.com','99009015',NULL,'$2y$10$IF4FylUWFXJNlIx1.1a7Z.XM8ADPiIuYtSBAnSyuTFZ4hoOwzR2sS','277082901241','img/avatar.svg',NULL,'2021-12-07 09:37:04','2022-03-01 11:45:55','d1A-mRta9EQTnyNzmqtByL:APA91bHUVJBMjcRh0ME60C_dpQ6Cga6YuAlwcqNyk8qKvBSsm-z46dLp_66M8Va2Z0IN6LsH1fhjoRdDRLg54HDWcqYKmFVXz_czJwRWl0uBYy5M9PlRI1aruJXCrkEt6zr7nsS8N-Df'),(53,'منصور محمد منصور الخرافي','193@gmail.com','90999604',NULL,'$2y$10$sICesC.XbNHL/OzxM6llmOulqEGfkiXMowANiiGxnyueRxkWlrnmq','278070501413','img/avatar.svg',NULL,'2021-12-07 09:37:43','2022-02-28 16:11:23',NULL),(54,'ناصر محمد سويري العجمى','194@gmail.com','66638477',NULL,'$2y$10$g.FOLO7U.gyNBdLMa9cxg.ZQwi7Iq1DS3sV7BkmG8v1fTnGydXh/2','271022400608','img/avatar.svg',NULL,'2021-12-07 09:38:27','2022-02-28 16:33:50','dKgd4_Dt0UAmsMGSw8QhqF:APA91bGADTEDNaxUym5R45nFXSNz9brELUXRx450d2odVExuXjAkD2sqs5EoAU08NVi2EFTDOkkWb77FojEi5_3QVA6n7Y22Nnn4dkZK_j_jGGB7ANySgiANIu_LToI4wP8QcbkVuwTh'),(55,'يوسف على حسن الكندري','196@gmail.com','90988998',NULL,'$2y$10$vrZ2hwp7emhoC4YYBo.6o.TClPE4/.y8hcKXek9E8VvX37CG9xNQ2','281062001264','img/avatar.svg',NULL,'2021-12-07 09:39:08','2022-02-28 11:17:12','eprYS4lfKUHHvQXW_lB158:APA91bFhVC6MmWFDzlhUrkPlowmgf0ULv-20-TiIDZSWCxp0T6ZZnNvwCRq_pmlAwGajTpGm3M-nNb8ebZV7ScOJkHdF-_wuHrHe8vxSAw5_0NTfEMM87xO_9xafCs32Zz9xup8HTcKq'),(56,'صالح على كرم الشطى','198@gmail.com','99814412',NULL,'$2y$10$RwvABr1PNenlINb7UGe.Q.t/3b4lnGtAdAIkj24/pDVEmI73XKjNS','280053100629','img/avatar.svg',NULL,'2021-12-07 09:39:52','2022-02-28 12:16:57','d8dK8EDykUwslMdFvfz2My:APA91bHzXW34D0nz0HuFzYm7FnQ3E338dkO6XhXvgCFhMXfk3SlJNuDqBZuT5i-l0SIokRFOIB6EpHm9vYRiHMW3QMHDcRyM5Q96aXj7CH-t2MU4C8YOssSdrvRHVtMj0GWk52U0-7nS'),(57,'طارق بوقماز','199@gmail.com','55188855',NULL,'$2y$10$KI59heSiFXt5au5KBQ38ZO7kz7Ja4w35CwZOMCe.3DdD4C90cfnW2','276021800055','img/avatar.svg',NULL,'2021-12-07 09:40:28','2022-02-28 00:09:21','dEQ_bGAFA0F6jBIHoDzVPY:APA91bE3SNfvgAGYv2XMY6xAOl5n1KcqkLO2S8Jj4EwsmzSx5FOAbRwMrJghxYnMWRGIxCf9pMbdV56sDJcEOdW3xF7P2bAzKSnTutjdYrX6KYZu7Q1YJILc9MkYS6PgVZmzykqUbMW5'),(58,'حسن على عباس على محمد','200@gmail.com','69660855',NULL,'$2y$10$PZzRSRV.w1jmOz1G0iyWfOfrbNeoqT2nnuilokXU478AxMtds.cse','279020900517','img/avatar.svg',NULL,'2021-12-07 09:41:05','2022-03-31 00:48:25','ewnTZZ6Ji0z2icMb69xanw:APA91bFZ2owruD_iJXLEdn5PCWgSzC-IcUALvIV5tjJ_p7ao60dA24pIaw9rCLKxNhurK9p17f2sNRXEjjQqAkVrNKGwOcX8PBpmzRQOmqE4TvYVGCBFqQ0O1c65zH4ra2y9P11BwMDP'),(59,'سالم عوض سالم المطيرى','202@gmail.com','55551516',NULL,'$2y$10$PffiSEDiCUK.bW/BKwGP2OxMXGerj/x7jeJBSsfQgrpbOWc0IZxkS','285012801093','img/avatar.svg',NULL,'2021-12-07 09:42:28','2022-02-27 22:17:02','du1PqaGh6ECpkdcFueBo_c:APA91bHHvJxF_YD2KwPS7DKD7ovchUua1Gg3M0JcBQGR5WyHTqRnmjTRoVeHDqzuApNdi5pxXrHtzu8Xd_CzOCLwZDJkQYd_sIpYI5xXF6M_NWzDUUoGClZ65-Q7nAly_4NLuV9f0tKr'),(60,'على محمد جواد الفيلى','204@gmail.coom','66222447',NULL,'$2y$10$TqlXbwDw0WLXiUbEbnwW9uek5O/MnHEL67q87H0syZEmXWIC/We.W','280052900528','img/avatar.svg',NULL,'2021-12-07 09:43:05','2022-02-27 22:13:02','cG0nzyCVrUtJh1Q82DB3cm:APA91bE07RmMsX91RecAKB80cbDw3gXYQS5d_2pw3h40YTW_TSlHo84jbUQCnuBsyUrvvTextlLeqCrSxzMEGr35hvXNoA24Xt-JVglgcskDDEgL-n7ViMQSs1sh0UYOznB4xS49B2Jw'),(61,'عبدالله محمد عبدالحميد البلغى','207@gmail.com','66663666',NULL,'$2y$10$shi7Fb3BFpPTLCG4ykMeruoEI68kd/PpZ6SzGhFBqLI1OzJDKGSIa','291092600283','img/avatar.svg',NULL,'2021-12-07 09:43:49','2022-02-28 12:18:49','fjLjfHB8V0C5ulARQHPmi6:APA91bHSE-VAF8mcG_OhB1crRJmBAM5XmfHUQFQk3dz63M_xEAzBnSDBFVneiPVJVBQDCN97i6bG--DBuRhJjmcSZnZw71367ElpEpHCfCYkIOHbmg_bwAY3vsrmZERJa0OG8bGRjPuP'),(62,'عيد لافي محمد ناصر','209@gmail.com','50580868',NULL,'$2y$10$w9pUNTO5ywRyYgeBWuAz0.95ICKpMy0IhjQ.av0tu1x5//R/40DY6','262090800342','img/avatar.svg',NULL,'2021-12-07 09:44:25','2022-04-12 17:01:06','fQ2w3kIVxkxvkd_XPH_Ffe:APA91bHrjxl_mWGj3EnwdpUnirI8W576AQQmvMk-5UqQfsRpcqGq8eYnVsVC6I_X1E4zup_n3_P4yHVRozIFWtxWbT4jnQCumAXlAz6LQGnTbRttKJFAKnM99_jjtxaH1UHQj-sVp9rK'),(64,'فهد عبدالسلام مجيد الغريب','211@gmail.com','99886005',NULL,'$2y$10$jqEieWL.YVFHeT.kwbGo8O79u652R7xtgv7pft.iQceZfg6osGKc.','276011700034','img/avatar.svg',NULL,'2021-12-07 09:45:36','2022-02-27 20:04:35',NULL),(65,'كوكب العطار','212@gmail.com','66941800',NULL,'$2y$10$pHA.ayx6jax4.hayYrpQUuaBLrYVT2/yfiSKv6ttqK/vsYWf6fCCa','254111100055','img/avatar.svg',NULL,'2021-12-07 09:46:07','2022-02-27 18:59:22',NULL),(66,'فيصل بطى العجمى','213@gmail.com','99040800',NULL,'$2y$10$5HOTWAsWTFbMKFPslA2HGO1qxbICDHK4j/XOO.cxEAqPC9gzowUji','270072000691','img/avatar.svg',NULL,'2021-12-07 09:46:47','2022-02-27 23:40:32','e0xcenZNjkIDlLT5Qc7BL9:APA91bGECUnTBzXI9mH1Lvbqri0zYjG5yTvaPtA1RzAEV2S2Rh3Ez5jfqpLqYU0Wow4MiLHuipWQ9Oor6SYp_ZdNT-PjvdS-fPugx_MqJSJFGZP_dgzr54z6DxcVUQxU6HVggI7bGL3-'),(67,'حمد طويحين محزم المطيرى','214@gmail.com','94099094',NULL,'$2y$10$vHJ2msyFpkO83Y5MTjkC0ONTq5CTPfqgpNjPM/gGlkk0KsjZHNN2C','274051000631','img/avatar.svg',NULL,'2021-12-07 09:47:31','2022-02-27 18:42:14',NULL),(68,'احمد عبداللطيف أبو قريص','215@gmal.com','99033693',NULL,'$2y$10$JqVJpPnWHBggtxGPK9JRduaVj20LYxoHfFoJ07tUF7q49u7RWOrni','283073100718','img/avatar.svg',NULL,'2021-12-07 09:48:15','2022-02-27 20:26:41','fjaQ6mZv6UDdpIDqW9ONNP:APA91bGSk1WQBaGsShMCnQ5WicVFrJAvwtBYlh69svU5_8BuZPD6Mu4zOtjnJ3x8rYsxfNZNnLeAiYNOLm9tRAAgUig8RUvuraHi1Y8HcS6l7YaMC93Sd2vjhTaXYzzxAr0g2Vb1dXUv'),(69,'محمد صالح سليمان السويح','KUWAITIPOWER@HOTMAIL.COM','94495446',NULL,'$2y$10$jfwUFatNFAQpsft8oXL94.D1vvX2WCqRzczyCoXyXvtSY4IAla/3m','275092400011','img/avatar.svg',NULL,'2021-12-07 09:48:54','2022-03-26 09:52:12','fwzvt8hZjU9KkwNujiyuLL:APA91bFaMDevYnLDPKgpKaRgCqMzfXnvlDLxemjuHgPvsxZ3ZBrwJmE7ONnC9mitYtA-B072JZtIiugJk2bR-GaHToB0jm-8Eg-S-0ZkYjRY7mgCTs-u27gMM1KEIkzlV2sMmJRuJkb_'),(70,'محمد سالم فرحان العجمى','217@gmail.com','99753033',NULL,'$2y$10$EcazkdKJ0Oh8fld.3eMJOufER0ueGcmDUr5Z5OwQlXTExadvznPHW','283012301583','img/avatar.svg',NULL,'2021-12-07 09:49:32','2022-02-27 18:31:16',NULL),(71,'ناصر فلاح عيسى المطيرى','218@gmail.com','97191693',NULL,'$2y$10$7Cibf/KaSjLESJuYhyfYreHs5NcN2VVOxxqr.qNzZNqY0OQRx0d/y','278042500667','img/avatar.svg',NULL,'2021-12-07 09:50:12','2022-02-27 19:01:24','d5GONuFUX0Vujj7ht-t7hF:APA91bFOei7b9Hi3a5CWfF5yUQLNRGLsUHsv2jF0fC29D0TYEG47P4QLOx0jjheUbFJSLIO-K9-egrCEwPth2lPTJqFy_tk2Jiw2Z7nfawSp_-askKY-03jPkU1vm7ErSVNDm9fAvp1F'),(72,'عادل عبدالله شاوى القلاف','219@gmail.com','99615498',NULL,'$2y$10$8U3YozNIbSlAhQkVbom.sutkxKhbPq5WY5dH3NLnoFbXAs3dlfHq6','268090600196','img/avatar.svg',NULL,'2021-12-07 09:50:53','2022-02-27 13:01:10','ds3g9V_pt0Guh9bg1w_ANu:APA91bHoOCFqg2xm23nwx3y9JaRtlc9xvzDxYzOFrk1mLSh0b-CPpWLfa_2yIGFMchd0Grlzwzj8LZrgkkw4aO2fu_2Ow_8z6Vq9opG4pRAZx7KcfVNIjBDcVfcSHvDuW6SoZ2iajJ1v'),(73,'عادل محمد عبدالله العدواني','220@gmail.com','66586878',NULL,'$2y$10$7L9B6YWJAbSRsm1h6FeBoOUrtNrimuVI7dCA4Aq9EQzDkhsZ06Hhq','264042100316','img/avatar.svg',NULL,'2021-12-07 09:51:30','2021-12-11 21:55:05',NULL),(74,'محمد علي العجمي','223@gmwl.com','99833116',NULL,'$2y$10$F8LYGYsBueUpjNqSYSmmzul.3UN.Nfqj2PwOiJv9HPYEXCgKmurY2','280010800537','img/avatar.svg',NULL,'2021-12-07 09:52:51','2022-04-14 19:55:13','fh0Qkffs_UDrtqv2WZpjUc:APA91bHmHdXkj2IYOyy2vFtLTfrqUTj6HoXlbU-HSv8pbIQnQRITIYEVkgdJpfy7JCiknM5FSLZyYXsqwY3mZV446IEJr9Rkut7np3zDr5zlJOJKP2zD8bZ9bL__HR4p3GSudegDl8Lb'),(75,'ابراهيم بدر السحيمي','224@gmail.com','99981593',NULL,'$2y$10$0RsVyBY5oxQKivXrTvOz0uKWdOfptbo9I220zv2peCokmTPMxLkia','300091600101','img/avatar.svg',NULL,'2021-12-07 09:53:24','2022-03-21 12:12:08','null'),(76,'مشعل ثلاب الحربي','ffd@gmail.com','99500708',NULL,'$2y$10$DX49q8/E/cDsuHBpel.csOsPIxToWDeGmye2BHmNfRDq5lTAtiRlO','278050701426','img/avatar.svg',NULL,'2021-12-07 09:54:01','2022-05-22 18:01:22','null'),(77,'محمد عوض مطيع المطيري','226@gmail.com','60750150',NULL,'$2y$10$pkOUasUV.PjCXktMN/KZCeJifKgEat4efqv.ubUVKttiMaDw/m42u','267092201493','img/avatar.svg',NULL,'2021-12-07 09:54:36','2022-02-26 17:21:34',NULL),(78,'فواز عبدالمحسن على العطار','227@gmail.com','99019969',NULL,'$2y$10$wOD51XzF5kgQgcj9yAHmGuzcw8mU8zMJAJjbM3C7HCaKT2Kmb/H86','283121200423','img/avatar.svg','69MyfVG8Z2bIzYykwGmFlk78VwgRJPEcrw9YLO0YogDPfBNDW2KRHMqzRzeh','2021-12-07 09:55:10','2022-02-26 13:16:15',NULL),(79,'سعود محمد مانع العجمى','228@gmal.com','99784116',NULL,'$2y$10$eM5hzZj3zfScqjo3cCoBP.wkjVAXs3BhjTHhYXmE9LQ3N6cmTHZ5a','272010300938','img/avatar.svg','Wa9sZZBbaLCr9OGH8Py4ZPuG6nG9RssWjsQtc6lWRnZvVKDs2XFsoAB0ZflV','2021-12-07 09:56:45','2022-02-25 22:06:50',NULL),(80,'مشعل يعقوب يوسف العمر','229@gmail.com','97888826',NULL,'$2y$10$I3sdwy9.wVO.QZSnikJdGuNzXjnWFgFqI5YfPltaJ9dbUSE/k6ZGK','277082400025','img/avatar.svg',NULL,'2021-12-07 09:57:39','2022-02-25 20:22:41','null'),(81,'سالم فهد صغير الوطيان','230@gmail.com','99020067',NULL,'$2y$10$/mx27oixmHCq2YRCipdRHuR8fEV7WJ8BCr/wSzjeDHmFTIFhHs2Ru','274022800779','img/avatar.svg',NULL,'2021-12-07 09:58:18','2022-02-25 20:04:49','ekJZcNyNUUscjBRdU80nyI:APA91bGuSpUD4BoJ6PPFoixy6WQ4_fLhgewzcc-pVsukmjLwsoVv_Dkz25wz1gWD7msb1Nr_Ma9k-KRDq4gh_8C8nSDx6qn6Yk9GwS2HI-4W59T4_ARYEJRdNbhileRbKLyNp7gwaSmo'),(83,'مطلق رجعان سعود الخصيلى','232@gmail.com','99979670',NULL,'$2y$10$gdYSsRLk00XNqlfq9KfYAOMLLbNnfUdRL0q4jYtHczZQ1ajuzGI9G','255070800323','img/avatar.svg',NULL,'2021-12-07 09:59:29','2022-04-09 15:47:39','d7KDZA1hu04ignucsV_BIw:APA91bGSZGLlRGtwV__Ec0H-nOFVVXcIHyrVzBRgqZP8n5ulZjcWGpPCNb2PCUSpl6wb-6HPDVH4VJkXUKBAE0hNGnQl62yHeSpaiWSc_YDw2_jXZ-xAnpJ20ApbF2ftqmbyQYIdpJtB'),(84,'بداح الحجرف','233@gmail.com','55200552',NULL,'$2y$10$s1zjQLUSkqUU1viTrWNfJO./hzdODwmgqg/yMopoNIz9xK7WkVXue','276091100719','img/avatar.svg','r2V9c4CnoExbK0YlgHWI1tucH1dqJ2NWVZ8ZS3nmRENUqzScNzxAq6J4KxaE','2021-12-07 10:00:00','2022-02-25 20:30:58',NULL),(85,'راشد عطالله مقبل جريو','234@gmail.com','99884964',NULL,'$2y$10$0P6Xi0A3SMS26pjQYlgDVu8Zmrnxk2uRWGnhd.uXgXgebrEz1z4l6','275022100603','img/avatar.svg','ec2XQNPPZvIMXW0WaG9DNlOVFYJt4y9uuTtymX6FRSnJBMRstJDpi0UNWxnB','2021-12-07 10:00:33','2022-04-12 21:40:50','dCgk-9TQ2kLflW58Bq2cl-:APA91bFZ5lJI4e_vfm80yCPk4pgxg89UK7wbd2Dl7_5yHDrh2yS6qBrXzoQ1ooFchaEPtqE5bZY8dBakWfhl-R9AZZrj695HISSkMmL85SpWIGowkOraDsCvTqrE0y__wJ6Yo4hR_X-r'),(86,'توحيد عبدالعزيز حمود التوحيد','235@gmail.com','22511324',NULL,'$2y$10$/I6T9wAYPPfK1k5H1c2YEeUeOzeQhYR01lKjVDkZoSqC9TXgU3nWq','269031000021','img/avatar.svg',NULL,'2021-12-07 10:01:09','2022-03-02 16:05:06','f1LuIL16BkV9ktpWp_h90X:APA91bF-NLeorhClcQx2xI8S5sPWN0UCGfNJ-fLqLYITg1WZvuSBYKXXUPKwI6Rzj8mE2ksLzSSkwvtBHkjq2IvFQePj5VBkmcm8jSGUYycxXPdGJlZKASq_dbQ_pcG-yM9V0HfPocgR'),(87,'فلاح حمود عبدالله الهاجري','236@gmail.com','66515128',NULL,'$2y$10$ubcuWfuzYjt4Qatw2wCbjuIJHn4T2IQ.erj/QInrC6lx1.z7.U2s.','284101301432','img/avatar.svg',NULL,'2021-12-07 10:02:03','2022-02-24 14:33:13',NULL),(88,'صلاح عبدالامير عبدالحميد','237@gmail.com','99811124',NULL,'$2y$10$csHO9B3nVy7hUBCUT.CK9OIZfo0fwAs/0Z5jnJvkDN9AEkBbZvNnm','275042700227','img/avatar.svg',NULL,'2021-12-07 10:02:36','2021-12-10 11:34:56',NULL),(89,'أحمد عايض سند حوران','238@gmail.com','99418777',NULL,'$2y$10$zsZrtQborkrbG5m6unRx6.pYIlXaQbyIf32TyrFUQM74eDA11uYNO','282070400825','img/avatar.svg',NULL,'2021-12-07 10:03:15','2022-02-24 15:09:30','enJbAdUV208TuKSTod729c:APA91bFwW9VNBSFXciJfiVAC7E5Qd7TQaycxTRUajkAU6Gaqu9SuxLZ5MWiga9fYM7-YXEbobNo8Jmx658N7F1UKl9skje7v3anzOO9-6i915pjJYGW-WjnHsRcclX9oNpybBd_QQWQC'),(90,'على محمود فرج بخش','239@gmail.com','65606688',NULL,'$2y$10$8Eu1HZhmOaLjeXvMacVGs.YpFCbFeDRaOWmqH7mM1dp6xURU8jQd6','283060800678','img/avatar.svg',NULL,'2021-12-07 10:03:55','2022-02-24 14:31:58','fPyqi5Y9FUgIr_Ls3wUdSI:APA91bG0vVhhcQr1aaeQwNlekF3NlNETU3uo1TdwOu27JtccEZbyy7N4VEssVZAfYfzwK9zbwp9y4IMtkinjOySmxS78gssyb0NZw_Ejwk_ENgz7jYfqmn2EgSJVjLatvv19Ng9A84_C'),(91,'مزيد سالم عبدالله السعدي','E@FAEF.COM','51111023',NULL,'$2y$10$SVIbqok/y9Sx9J0BE/hAi.RW2lr6amZ9DVOYZ2cIWxSVjNk/yqklS','279071400758','img/avatar.svg',NULL,'2021-12-07 16:13:18','2021-12-10 18:42:18',NULL),(92,'احمد فانخ باتع مناور','g@gmail.com','66626852',NULL,'$2y$10$ZsxprvCWCYJGSMkXh0/AtuFozZFZbFmtSfUSLMOCghOv39Ry0Rbii','271081300172','img/avatar.svg',NULL,'2021-12-07 16:52:53','2022-02-28 16:25:55',NULL),(93,'حمد عدنان المسباح','f@gmail.com','67009005',NULL,'$2y$10$InXSxkVVqyQsPwUwVSOjbuhzmO/j8l4lhthyLiim1DrLtSbQyzcRO','279080500355','img/avatar.svg',NULL,'2021-12-07 23:01:35','2022-02-25 11:53:20','dNrKIU8FhUpjqivsBKSF1Z:APA91bHiVF-WPLfOWMH48Q97T8P4U0udLohDdd58SwwBKe0wQNNrbpu_Kng4kFQT6-XthZ7C5_y2OihDYEhnvYsOb1eOv47wL52Y4WfXEGMaC6XRoEjOnRp7tbOKjgO_cHKSwo0rSnLB'),(94,'ثامر منصور خلف الهاجري','.@gmail.com','25316378',NULL,'$2y$10$ESDShtDXZ7Ck0iIxxzPrvuWPFNuqK4WmLcY6/tO/E9F6tAV4J6Ia.','281050900019','img/avatar.svg',NULL,'2021-12-08 14:26:25','2021-12-10 18:24:15',NULL),(95,'عبدالله محمد صالح الجاركي','d@gmail.com','66622787',NULL,'$2y$10$x78F9V72EepuU.0S7l7dveOFgMHBBHEK/wnBt2rJRXCd4qtuswxEO','284081501356','img/avatar.svg',NULL,'2021-12-08 14:33:31','2022-02-24 12:20:48','fh0Qkffs_UDrtqv2WZpjUc:APA91bHmHdXkj2IYOyy2vFtLTfrqUTj6HoXlbU-HSv8pbIQnQRITIYEVkgdJpfy7JCiknM5FSLZyYXsqwY3mZV446IEJr9Rkut7np3zDr5zlJOJKP2zD8bZ9bL__HR4p3GSudegDl8Lb'),(97,'اسماعيل شلتوت','ES@GMAIL.COM','98971639',NULL,'$2y$10$HcG00PXc1LSa1rbIvPs61eANpcPREDz9hLy4w5iZyOBZwxGinPly6','293051303564','img/users/16393320515301.jpeg',NULL,'2021-12-12 16:59:55','2022-04-10 21:26:51','fymwguHjNE2WkxuomwFN5t:APA91bED5Y3aw_sU8x55W9ni-1kH-_J0I3TpKp4qyKxXUC2UgoyNY5rKSHmCN60zfmnqW7ZgJDBlYlVHxwkCR3xv2xpY6e4Zz2dJbFJIKi3uyAklsjMRpGitML9sG9x5m6lz3AHkguMr'),(98,'عصام عبد الودود إبراهيم أبو شادي','essamaboshady93@gmail.com','91101337',NULL,'$2y$10$H645NKYPTNaLnzqPYS7oUufVru1Oz17KwOhJm2Y8zNLQ2cMIWaRZe','293091700724','img/users/16394031314900.jpeg','uSRpQ4mH6v53l6Zg1xvHJ106ATCv25teSmTTGfYlRrxA0MxbjrH0WcPeqHKh','2021-12-13 12:44:32','2021-12-13 12:45:31',NULL),(99,'شادي عبدالله محمد عبدالله المنسي','Shadyelmansy78@gmail.com','90095173',NULL,'$2y$10$8K8UP6YDFth9/igWrckiEenthH/QTa6lkSjREhiruV5pAInSLOSbe','293012304759','img/avatar.svg','qi58mwxZOBP4xMpPr76fqkOJVgML3fPS44WG5cDxvOYhIe4IQxSKjsffMC3Y','2021-12-13 13:59:33','2021-12-13 13:59:45',NULL),(100,'محمود محمد عبدالفضيل','EMF.9013@gmail.com','94015113',NULL,'$2y$10$TgCBPBTa2U/dcfPsbDYoH.rQdoPW6cmw6ML7SzdqWDF7SovcwzwDu','290030111893','img/users/16394082327663.jpeg',NULL,'2021-12-13 14:08:33','2022-02-04 16:05:39','dm1vsKtYCkLVvLrxaq1Dkk:APA91bF-lyn3M0vk1tLU1D40ecTaMGulpRpVoxZEi0d2hCHgygeu_wWyKKDptLlVFdkS32hN9ZTvnqSYbbTwmoT2wDjA6qroKc6_mpPGu_cb5IVA94sZjJ81dZjex5X1AMoj6vQFWuuq'),(101,'احمد قايد','a@gmail.com','94008142',NULL,'$2y$10$vmcInQj4u9V/tJQCad64CeGHU1/4HBK/T4cWE9HliC4Pv/.9Ma5hu','294040205533','img/users/16394118716378.jpeg',NULL,'2021-12-13 15:02:30','2021-12-13 15:28:19','null'),(102,'كامل حربى كامل','kkk@gmail.com','97612980',NULL,'$2y$10$vNKB.fnSs5Z.Z2e4uEjV2Ofq5seGhbQwEiBOr9dLXWOhR.OoAeTja','289092011523','img/users/16395037216381.jpeg',NULL,'2021-12-14 16:41:42','2021-12-22 07:38:22','null'),(103,'توفيق أحمد توفيق','tawfikahmed701@gmail.com','98587479',NULL,'$2y$10$fy7FuhtjqKMZoilANYqPV.jxyp2g8Z72flZkR8ye8M5/CFMBnrlGm','293010162398','img/avatar.svg','lYYca0y9K3BDZRfxRTzOP63JuYNUyQkMcUYaBQT9yM87nLb2kbExdRxmVirs','2021-12-14 16:49:07','2022-01-19 22:06:14','eNiH-dQB60YUqlmUAf977b:APA91bGvohnWKjQSDCQXPn4fec_SL8-NJvG1XeJtP0Ei8yV700ri_rLewZpldqXRbtpanSpBV_tyS2l78XIxMa4deMJ3gu7vpcSsTdnHa0G6xUFm0vTDvKvG7o_ba96UAFd9aDwfJ5em'),(104,'عمرو مصطفى حسين','engamr123123@gmail.com','90021760',NULL,'$2y$10$s0f5yJX8RfLANTD9L2aAte20iM.NRvVcY5Owyv4yu9JsfakERKkGG','291121604292','img/users/16395045595739.jpeg',NULL,'2021-12-14 16:55:12','2021-12-14 16:55:59',NULL),(105,'مينا فرج شهدي','fff@gmail.com','66276766',NULL,'$2y$10$Ecuuguoe0WPIZnHuvSKfuewf41coLdMT7N9Ls4W2bRTX.FWyuLdZu','291021902612','img/avatar.svg','oZvoGR8FM6gwIpN5SrlK98WrKP9zVNnekaQnNSFc5CEcGONnQtrvvDcXjbXY','2021-12-15 07:53:34','2021-12-15 09:18:25','ccYOXCEkwkEepCuLSsJm7q:APA91bGxa-uTeowVwD0SP4bzM8K2xroiCpcDyv80ArOuE7dYrq0Hz3JzycHMHjm723kDnFyu0AfOOVxQz-UnhF_J_luehhwuLHVr8qAf_HRxuSvDtfjrV1h4I7Jn6FQBof1yCYK6Cmw9'),(106,'احمد لطفي','93@gmail.com','95539675',NULL,'$2y$10$LzJLhhD7jAYCQXeiApSI5.nFmxEd720b6e7A4wiX.KxMn8JhSVqji','287031606428','img/users/16395773172018.jpeg',NULL,'2021-12-15 13:02:44','2021-12-15 16:37:37','fvU9xWExmkg3qobbzkozPf:APA91bFIqcSAg5q8cLw50y7tN1jfkMHUaW1dYMD9QuGS_cZ7y-0MCsPMEKqmMpiBl1G2Ll9ixhSzE8HhOB5m_jNOe4haGLmSqCfSGfUOlZAbb209pyLPxyFDMrYaH7nJM8mM9lqrbjc4'),(107,'علي عبداللطيف حسين صفر','h@gmail.com','97933377',NULL,'$2y$10$OJeuNUjCGkCtbGFTuVevzOgJwASBhQC3CR3vXdBm54XYH5mA41ejy','283032200229','img/avatar.svg',NULL,'2021-12-28 21:01:56','2022-02-24 11:59:57','daqiRTwFR6GxQ_CoI-dDEG:APA91bH4imqlSw3Yhq_YaMsGoqJI9kFj5mo-ka2kUmyhrpVzfO_ow-fF4GnFz1ukCMnhEFOjtkGOjTNYz4Mv-Q8x3a77uRaXIQnxIa3UPoqqX4tEWaCPSrg1V6VhiPbH_ZZl0pE72vqo'),(108,'خالد محمد سعود الجعيب','de@gmail.com','99100007',NULL,'$2y$10$ae9HMmzEkX3plfsIraYDkuN7kOvnkYr1OTtnQc21PJig1jnzIkThW','272080700785','img/avatar.svg',NULL,'2021-12-29 06:02:12','2022-02-24 11:39:40','eYMnYfNDAUAMqwSM3YFAbV:APA91bF5L4WuKB_MV41sdMxCXYs2Wre-FfKvpmtkdQE3uaC0r3q_-EB4_VBR5WgXhH7F7ZmEWFO-7wlim3U240MZ-3r7EP48kUg4X6H-Fr_zq2RLy8-1-e-FUXikLeVwLHrOTidwPDml'),(109,'صلاح ثني احمد العنزي','ss@gmail.com','99399630',NULL,'$2y$10$4SvHWJExnWcpHwyvbRmh0OwxEO57fETzXou5HKcnYmueytnG9uYeK','270101201151','img/avatar.svg',NULL,'2021-12-29 19:36:45','2022-02-24 08:35:15','fqrSU-Lo_kCQgRKtG-YouK:APA91bGQOqUVjuL0Gz9vNoe6lbRt5Vw_jYRQ5tb1aWpHAvDAwDZmx6O5csNz4k7x4kjrqakRP-6Zy3SKl_vdfbU3ZPoULjbUH256vZaxrJfplDq-tnvPOr_c98e1CQNRpz9fYsyf7qwT'),(110,'سعدي سالم عبدالله المطوع','ssd@gmail.com','98535050',NULL,'$2y$10$.TdP6uOjTEgggSwoWmXoIOMFPOTr3nnKYiBHe2tGL65mItLVdHf3W','259021000635','img/avatar.svg',NULL,'2022-01-04 15:29:39','2022-06-12 18:47:26','cJXO6DNEME7NrznG0oL5J8:APA91bFw7EShzECTg9oiUWozgyV78vFdT3O7Sbiar5WkwLLm59lQqAuAR9mgcRCkpiUenLXZSfuG7DYhD0sxiD8FTEOcyIWje_K0cQBVAWOu-TJDZ-qpwywAJ1ZkYcfqg1bDMO9qZZjn'),(111,'عبدالله محمد عبدالحميد البلغي','ab@gmail.com','66663666',NULL,'$2y$10$HOXBxv/rtdti7xUzjZzyu.jdrCT8E416jUePUU8mgM4m9eBislNve','291092600283','img/avatar.svg',NULL,'2022-01-05 13:08:15','2022-02-24 07:53:47',NULL),(112,'فهد عبدالرحمن مطلق العصيمي','ff@gmail.com','66544982',NULL,'$2y$10$3zjM4xIWMbd6J319MEu1DuFJE1dp5ABANpTFB/GIK4heebiKs8TP6','252021800323','img/avatar.svg',NULL,'2022-01-05 13:15:38','2022-02-23 20:48:11','eu0jkvZnUEV7pVSMT_cfXp:APA91bF1gYShncpJ_R_ookyvVVjY3zXoLLgunqdGSsrmdrJT3nxs3VYXFBSnGRWbsxa8wh9yCsHNf5FIGshFpSTelkH4k7vm2Byo14tFA2Ol-5Ck9jQj9YVkzsYkLfHfuSo2DjhsaijF'),(114,'براك عبدالمحسن مدعج المدعج','bb@gmail.com','99933605',NULL,'$2y$10$P.KKR1kX1wp/d8Rqe4Fe1uu2aZfRHlmudBplo8Q/hD1GXo3c2mUka','276110401435','img/avatar.svg',NULL,'2022-01-08 17:46:35','2022-02-23 19:25:09','foNt74p1iEiAtmfRLDcypo:APA91bHRdMz7asgZVsoi3n0x8X_7rHfs1BqQecgzN15j4HT1AwbjcICas1dARJS1nTMA74USjVksTSpIyRJRrIM5zVmctCBKubt52cKCzPsKdbEmKwDgDjMw-Nsoy5cDt4Umw35Uo0RE'),(115,'بدر مجرن محمد المطيري','mm@gmail.com','66593944',NULL,'$2y$10$SJLQETZwUFWdUHpAByxYy.oWnT8aniSxPjxJznxqynTBmuYbgJAlu','285042301356','img/avatar.svg',NULL,'2022-01-08 21:40:01','2022-02-23 20:50:22','ezj5gGEwbEvBlb7HGde18Z:APA91bEWlj6efBI2iuTgNFJUixgayx38BfWhUu_eTjNcL9IHuZSeE_my-NaBonjee8uwjUDLFOTBI3vRQougZkLGLTlOA90St4KUK1w_UfPGRj_xExlEEaOafC_XgdSdiKcj6sHBiQ-c'),(116,'عايد خيرالله محمد عراده','3e@gmail.com','55992399',NULL,'e999','289081001522','img/avatar.svg',NULL,'2022-01-08 22:14:47','2022-01-08 22:14:47',NULL),(117,'سعيد عباس احمد سالم','aaaa@gmail.com','97666183',NULL,'$2y$10$9lYYREq4pxcqw7zCk6SY2.uU4NjfCFyWOW1lIkAfgk7oRdGhDYqTe','260022500613','img/avatar.svg',NULL,'2022-01-22 15:41:58','2022-02-23 18:24:51',NULL),(118,'وائل فرج عبدالخالق حسين فرج','w@gmail.com','67717755',NULL,'$2y$10$ygXiqSmjchchx9gHeJkr3Ov1TkZ.zQT.j1jAY.mzzWcCmvXCCjAnK','272091900838','img/avatar.svg',NULL,'2022-01-24 15:08:26','2022-06-04 14:08:00','fMI_X4NcUk_arIurmSc3wS:APA91bG258Fp4zBDp2NgqrSnB-Oc2QDRTF6wNhELgkI9r7B3XCvRrvjztJGcjESvviT0hVtVu7Dk0GCcYTjU4wy5z7fI1UcRu8E-kHhrzMloFox3Q_PavllfoIhPYkjP61XO4XnCFpwN'),(119,'نوف رباح قويزان المطيري','nn@gmail.com','60065757',NULL,'$2y$10$AZJduT0Sl5VC/D/QyZPnMOZpf2O8ysJ.AH5Y7dC24IocyiAJ5yzh2','286070601211','img/avatar.svg',NULL,'2022-01-26 13:18:59','2022-06-03 22:14:26','ezjW8j7aA07CkGenHYrW-y:APA91bFzXS9wmrhVUoZAuJBTQR6g4KtRNFJo1JebrrpNkU6bJDTQzEfmoZKg6-9R_6ng86TIVPFTgZi40ZuH_PLXd_dccuZ-G_DbvBVXlfHRMGf6wiecsdVH1xp71ZSAqwTRNzUikY-x'),(120,'سعد عتيق الحربي','sss@gmail.com','99770747',NULL,'$2y$10$ndy7QVxyN3z46OieQXmz9.IgIhkaNxbUKPNgg54z02tl6StXrZk5C','273072501203','img/avatar.svg','ObKXdMXiQdEZe3b3XFe1Jwea4LBxD4HBiUTMcEOJRieNINUFet3KFo6KFDgA','2022-01-27 14:43:45','2022-02-23 12:48:29',NULL),(121,'خليفة عبدالله عبدالرحمن المحيطيب','dsad@gmali.com','9961696',NULL,'$2y$10$Ga4hqmMXyR8slXH6UhXDm.ovS9g6gGKd/HrnZTgFrUOTXMtFh1ZJa','254013000253','img/avatar.svg',NULL,'2022-01-29 20:12:13','2022-02-23 13:00:50','daqiRTwFR6GxQ_CoI-dDEG:APA91bH4imqlSw3Yhq_YaMsGoqJI9kFj5mo-ka2kUmyhrpVzfO_ow-fF4GnFz1ukCMnhEFOjtkGOjTNYz4Mv-Q8x3a77uRaXIQnxIa3UPoqqX4tEWaCPSrg1V6VhiPbH_ZZl0pE72vqo'),(122,'عبدالله حمود العجمي','dddddd@gmail.com','24887574',NULL,'$2y$10$RyWJHv4jcBDQUerasWwQyuTO2JtsWA2R6WLF.uzDrz9142Lzv7N/.','276090101418','img/avatar.svg','8tJYaOHm7EOskGxk00Ebp2ZaGVH1nMWk8MJjmkVipnLp3NwXZcV7kKa9v34a','2022-02-02 14:38:24','2022-02-23 12:52:46',NULL),(123,'samer','ahmedhamada2555@gmail.com','51007138',NULL,'$2y$10$8trZGwwyyShbTAhf22LKPesnhLSNEb9NUavWkv2K9bKPLB1XNeSP6','1231231230','img/avatar.svg',NULL,'2022-02-05 00:04:01','2022-03-05 18:55:23','null'),(124,'محمد علي احمد عمر','mn@gmail.com','99809830',NULL,'$2y$10$u89Qqadpln50OMM3eTTsiOs9rukwUXCYy4Lb0Y63Nn.1FbZ3LPntS','273101000484','img/avatar.svg',NULL,'2022-02-05 17:13:37','2022-03-12 16:49:20','dYYfPBONSkjvo-bMecnoR9:APA91bGaUqV3mYhmmYRMWQ5ZUJ8wPv4s5jiuT30OJnB37vCKRhps971m1VOPWCUgZShRPBGP4qp-8dikyojDc9_fqCkyCy9Yd6TkMcpw4xJlVkAVsKMkdncLMl4bDVF7m5hq1m21kFg6'),(125,'عبدالله عبدالرحمن عبدالله العريفان','abbb@gmail.com','99922534',NULL,'$2y$10$QSVX2O3TB5a5uQawKZribOUziMPxnugSGY9h9sLdy9qm8LPPpou22','281022100401','img/avatar.svg',NULL,'2022-02-08 19:58:22','2022-02-23 10:48:16',NULL),(126,'سلمان خلف سلمان العريعر','4dd@gmail.com','66593300',NULL,'$2y$10$Ag0.3zPD/SIytqUeQRhXmepwD4GJUE85a97VQTRQwnUNhnnCW1bMi','278012100021','img/avatar.svg',NULL,'2022-02-10 13:21:01','2022-04-10 15:11:35','escCb3ABp0HFkcIOlpGPGM:APA91bE8PHOytFPGbJB-3CwpEGXx3yg6qwllpg0A1JEEKZrLW98a50aDtPY-J1GlDdJSdCPkkChKRGeTlvjao2eyaxdKoOhtKeC75uz_SuxAGnWT6gfCNejg56pXI9Nk_y8Af8UUWe-p'),(128,'سلطان عالي على الرشيدي','st@gmail.com','99830180',NULL,'$2y$10$O0MU6R8MDdNJQisvmkmHAeVGZurGX7PxMAgm4DlpuamxjCNAAWVX2','287060101728','img/avatar.svg',NULL,'2022-02-10 17:18:46','2022-03-28 20:16:15','emQvqeDnmUQSnWueBPJBah:APA91bEpEc_IH_x6MtdrFhO-nH7DmjOdwqkz8pAlTk89IWs2Wie6VSA9XXxehApZXBvhQFXY2Gz3DxKTbnRooYDSbI5w-1-B651OTGCM1DDvLnZJuAGOkrivC3DaLlJ1gMwAawagES0p'),(129,'حسام شعبان الجبالي','dddddddd@gmail.com','91101338',NULL,'$2y$10$4hjPBKAV5rlM9ddeRB.UGeoFOkPLQfetUBGDBnkS5TBgzGA6RKhni','292080506139','img/avatar.svg',NULL,'2022-02-11 13:41:27','2022-03-03 14:02:59',NULL),(131,'عبدالمحسن جلوي فرج العنزي','gh@gmail.com','66991666',NULL,'$2y$10$cvOcIHloUqqSYAVrcOIAfueKa/rnMdsL2dWvBS8xrM/up831R710u','282050600694','img/avatar.svg',NULL,'2022-02-16 14:06:52','2022-05-22 17:55:47','null'),(132,'احمد عبدالرحمن احمد العمار','AAH@GMAIL.COM','55038800',NULL,'$2y$10$.PjrKRXoPXBqYdJEKoGjze3nOpzwteXjtqOfYUBkzmeuTjZILtEEC','282112100434','img/avatar.svg',NULL,'2022-02-16 17:42:06','2022-02-24 13:01:29',NULL),(133,'منيره الهبيده','o@gmail.com','98088422',NULL,'$2y$10$Wn4dL.DeSGXFAmqOTX9gyujAYj.ZbrXCzHfOss3qV1dtprfkd8JQK','289092901243','img/avatar.svg','d7UHeTCIUeukJNBwhf25CEmvsfYTucdpz9kPeGQaisZXwfug5ILKiIIlDFEW','2022-02-16 18:35:33','2022-04-26 11:35:04','cp0wswZ__UPZplmENuG5V8:APA91bFD1ENX2hb-32mQ9g37tLzOt4e4dIGI2ArNoS6ev-b49jPK_EwPOfJLyehQI3SbEDCxccPC82rgN08e1vEyGt_Ff77gW93G5SyoZww9ym2wZ_-3l2XrHfCdSVe772suuzjNnU9b'),(135,'بدر عثمان سعيد الغامدى','bdd@gmail.com','99966253',NULL,'$2y$10$pPbfjNxp..Ykz2RV537CJewKjPMMD7tD.djCsgiyxGtGNeVlKsQ32','278101501783','img/avatar.svg',NULL,'2022-02-22 10:40:58','2022-02-22 11:32:39','dZ3aIkdiX0topCJ7hd9XGI:APA91bGN8C-DeSiAbsZGBWWtWPuQl0TW3lqY_OwwJfwh0xHTTn8NiFvFToo7Nxh87XGxuz7pksUMETSj4U3drWgQzlrIGIZbFRsprkg_juc0evFU6SkjVQbVfJIrVxSRstVu5AUXr6xP'),(136,'فهد جعفر صادق القلاف','fdd@gmali.com','99996327',NULL,'$2y$10$5fQhmB./M0yJPbhbyNavE.0Y/X/FqeC.j60vK4tUgkRmXn1toKqI2','281060200454','img/avatar.svg',NULL,'2022-02-27 19:55:14','2022-03-17 13:43:11','d6Wlud08bUxAtpZwiXM4Y_:APA91bEMLUfvWEsMObW9BuiydP-DrPkBXTUC2Qe2CeNVar5XAN5rznjAwp87gAwUT3cRArXVnfAshfsIYMkTQD8lpThjsng0Qn-ZdOjQPz6ynr7fAKtKLPvSRdV5rXklVx3EK6Ggy3qu'),(137,'لافي عيد لافي محمد','lkk@gmail.com','50580868',NULL,'$2y$10$VLBfs3pXLuOHYea.lsRJeuTCa1UhyRECulOLIUECgxfi9yZcE/Bi2','287072201275','img/avatar.svg',NULL,'2022-02-27 20:56:04','2022-02-27 21:45:28','eEbzV0xPskhlsCB4JzYzrR:APA91bGeFeWukqN9FsmrvfTpuqCr1R1ZOywgGhKmC16Hbfzy4HDKNXPmclIGpqByx1xjRSKT5l3KzXliEmI5h2-e4C5HMUQkn-mV0doXdc0xSinTfFxE2UMoeFAC-0Z2pQiM2Ejumxct'),(138,'عبدالعزيز ابراهيم سعود الشاهين','az@gmail.com','96693195',NULL,'$2y$10$s6GVtbxxtyrGqTc10JkgDeO2PBZF/2OZ18uFGqimXUkwXljewnFe6','280060300055','2022-03-07-Screenshot_1.png','ziTzEWjIXLmglq2qQKtf7eWSMzzBvdx66zI2fZy64clHD6Mr2IGuurCCffr9','2022-03-07 21:50:44','2022-03-17 13:35:37',NULL),(139,'عبد الله صالح العطيه','at@gmail.com','99710855',NULL,'$2y$10$ooyxNbBAP3C7pvd0/de58.whHlq/UPCt9nwjUq54sSMv.b8CYDnvW','272022901044','2022-03-07-Screenshot_1.png',NULL,'2022-03-07 22:01:06','2022-03-17 14:46:03','c-QBr9bq605mr7-hG4Z3Dh:APA91bH0lJ8YzzHfmgMUyIxSdm-FHPAuzbksn1HveqQNqzuAqM-XLYnHrECgQdZ38nWS9tOX45LOwy2hyGJtpbLqygkeCjcAGWOO3TTeKnUhIr_EUjL3fN_EiRaQTiDPhDBEX6btMXoK'),(140,'بدر ذعار عبد الله العتيبى','bd@gmail.com','66222555',NULL,'$2y$10$t7lrW7eASxGRCrIh7JvMXOZWW0RFGUkdRhQGl/SMr3Z9bUjgBDfg2','268060200853','2022-03-10-WhatsApp Image 2022-03-08 at 8.42.42 PM (1).jpeg',NULL,'2022-03-10 15:30:40','2022-03-21 13:06:46','dFBhPd4hIEq8ogLV3oCJiv:APA91bECZDVDmUpuvTUmkOf7KxAAn2uqJ5QvVXztUAVW88uy318JYZeftiVcCl1lGAKrDzfM88Gu5w-DjCE_siW0kwWaPj1APdJzbZt870DQu4wgmXkz3GMb2he46nJTkutX1qRAeWCw'),(141,'احمد كمال','Ahmed.k.abdelfadil@gmail.com','97411573',NULL,'$2y$10$O8mbKWckzvN5Q/0NsueB7e2JoZD1s4IwQyFA4.ZhhqYjn5plTv5fa','294010304987','img/users/16473329819564.jpeg',NULL,'2022-03-12 15:24:59','2022-03-28 21:23:25','null'),(142,'سعود زامل سعود الضفيرى','z@gmail.com','94009277',NULL,'$2y$10$4ewtrm1zwb2L67lCEyL88O63oWdVDLVP1ovJ8mAM3f.JpPYHbuQCa','286012400841','img/avatar.svg',NULL,'2022-03-13 22:10:32','2022-03-17 13:31:31','cBYVja944EltmL_a8nocHz:APA91bEkX9ikScZELjZyt3CtfQhGHky90CS74Od1U4TFB6uNBFAdo-RwWQtAAnkpM6BoDHJueYLdK1eSDhS2b695pJgFykBetoKGLlzVIa9RyrRT1B1lSnfz-I1bpyyUzro3HiCpz3W7'),(143,'هانى على الصالح','nh@gmail.com','96016579',NULL,'$2y$10$ri6f7pOb7VNwNheGgwf1d.DV4vuDV22Ft2W2LtJqyAQRV8/q7fLRi','273041700023','img/avatar.svg','vANZSZrwrZAwkMJcYLqYrovU0IhVfKNnf7lLGHuMormF4YAwLRc5JfVc7ciW','2022-03-13 22:14:44','2022-03-17 13:23:02',NULL),(144,'عميل تجريبي','fe@gmail.com','0500500',NULL,'$2y$10$sS6OTfve1Kifwpb2gCJ04.F8oZOVr1l/ZSJ2sBrczU8a.BL8oS..S','0500500','img/avatar.svg',NULL,'2022-03-15 14:07:22','2022-03-15 14:14:39','null'),(145,'احمد عبد العزيز حسين العطار','e@gmail.com','99449948',NULL,'$2y$10$8FbGLaz7Mxb0OVWizRAj6OwavFa7yAj7u1IRHKdo/YEmoyiwTtspi','279011401089','img/avatar.svg',NULL,'2022-03-17 02:29:20','2022-03-17 15:28:30','fmdXgLQnmk10n3f_LPADew:APA91bFlTqif7dpqYy4tiSH6rMJ-uF1MuOnBMQ6CyUSLQ5Xobt_yAGczHjbn9_Skvl2I7ISzltAkINE0Z5kHNjbkuc67dCR5lMd-ZduUpEwMtEOihxciRJ54GNDCNSVDlBSfIyeIkF8n'),(146,'محمد جمال','mg@gmail.com','98977518',NULL,'$2y$10$UHuvuL5UALMqo7qP9deGIe2.sBTgooIK/LVjcfXTm3LIIEf7A8PGi','290091508659','img/avatar.svg',NULL,'2022-03-21 18:12:25','2022-05-11 18:34:43','c63qBiPOwk1xtGn0pA6jRe:APA91bEZhcQALRdoc2_h7-NkEwzD9yuaFUOS_ATPGROFUvbBObnwvAokebQjd_cDFTAC0Ny6idO-ppdh6xFT4hglUtwbjyWOoclwGA419h21NQL-JKY3r8yt8dAvOxLd4KArI1kwjM7g'),(147,'علي حاجى اسماعيل الخالدى','al@gmail.com','99660010',NULL,'$2y$10$dblavD5.foCH.EkpcprBfuWhhAcdvH.lOqRk.Rc1okPYLQHsSnfV6','271090700709','img/avatar.svg',NULL,'2022-03-26 18:36:22','2022-05-29 12:05:16',NULL),(148,'دلال الدوسرى','dd@gmail.com','99621440',NULL,'$2y$10$Oi1zbCukGD4MJVKp.rMekeU3Dsou5qF.ZpIQO/dDLKK.7Knk2mPd.','277042700891','2022-03-26-logo-ETZ.png',NULL,'2022-03-26 18:46:46','2022-04-17 13:21:20','e1PvMeLzgk3Rs6enZKZtsR:APA91bFnd1Ze-pTe6D7E7665Oso1iWky-DPgeGiCflY5BWGBmv1atgRO-20ouw5TgcoE8JNtLGGgngfVPJynZgn8_q8k4hgxSYrnI2JSUGBCiGlYXAYgW4QVWf8C3zDQlYaDDZPNy46t'),(149,'رضا جاسم فلاحيه','r@gmail.com','99409059',NULL,'$2y$10$pxMYuX.r7sUzbvjUa4aet.oP1NxNiRbKxrJ9zpWNVMDag0yTXByDW','280020500255','img/avatar.svg','iWysN4OHhH7EfrHrTMML3uzehkUQeCzYaP6Z5Ymah31hp3ph0mBDK0gnAt8S','2022-04-13 11:08:06','2022-04-25 13:40:54',NULL),(150,'عبد الله علي عبد الله العصفور','c@gmail.com','97668551',NULL,'$2y$10$IebUv0xjMrki0qSm1UnVH.6DmlBeZ2Iq2V4xN8s1qqScmZWlImJ4S','285071200466','img/avatar.svg','hVFgy0G2gD4AOX2cPSVPI9OPUIrAc0tWwacbSKvtYyATjSsnJPaUfBRgDdf0','2022-04-17 15:21:03','2022-05-16 23:44:44','dskqZLW3VUGRkJA4o6-Ff1:APA91bESurH7ZTo-NXxkfSeZD7VsKlUlTER7EpT1LtRQHDN2FGbb0C3fXzRcfgYgNcVolXh3RTjJawc9ZIJHy6-xaTLorzIfIyFJYSPgedAaQ5TqumvGRtT_OE-EJmIJrotmllzvz6Ie'),(151,'احمد مصلح المطيرى','d@dd.com','55558061',NULL,'$2y$10$8uo26xGFH3wOAkcHeYY6u.95oACVsJXqEsGNS9oNdN/bjgXEkJiQK','282062401123','img/avatar.svg',NULL,'2022-04-25 13:49:24','2022-05-18 11:24:18','cZ34IYyrt0tOuGn2sCGnfX:APA91bEPavYXRzfluKCDoWQ7aniUA7p6DStjNrSn0-xN43oVc7z0qKJo8XNhlX_0FKez_27_ORr7NTFCKnxgzR5x6kFlMx8qi51Tv_JKiM_SClrhZR9C_euJ8S8yvPbUmVadEAeGuqPP'),(152,'سارة محمد عويد العنزى وشركائها','ssr@gmail.com','66922235',NULL,'$2y$10$BAb6Fzpzto5g94q3LTnJoOh5zqQnCvatvNB8m23ACZNIa5MkY98Oe','286102500061','img/avatar.svg',NULL,'2022-04-26 12:03:10','2022-06-12 12:18:12','fNPFpL98Kk1Pk86YYP1UfL:APA91bEWQD-c53SsxA2UU1gpYigi8DbwxQ6dfRDG5AfBQV5zY8UK6ivfU3Uiw_GqZ6NE5S7tYR9u1xc9XaA7dy96xxeujwrjDkyqo8j0q1ktS_shik1rshKdyQc6JXCRoiRDTCyE4Wx3'),(153,'عبدالاله ناشي المطيري 🇸🇦','aba@gmail.com','0542222044',NULL,'$2y$10$aA5ovc2vWjIMCt063h7oKecrsEOS61rZ8oDzSWfKgVVQm2qwI4rKe','1059892685','img/avatar.svg',NULL,'2022-04-26 20:42:21','2022-05-31 20:34:13','d5Cl2pHR5E3GrnuDGKZ7nj:APA91bFz-aahHvRFpEWpzhp7BIDqrgY1BkFZYoPQAH0yOfG8rW5NZROZOIqUig_SMvA196hjKLkydBgkUD1ZFHxdkxthLiqRH7HmoHVytBIDzuPb_pQiHopaFP992wbnw0tG9LQGa4l8'),(155,'تجريبي','jjj@gmail.com','67601069',NULL,'$2y$10$XAFhLFh1D86T605nwIQdc.p9kCMgc5fSwcSqpCA2IM7fgCCsBxeCC','000666','img/avatar.svg',NULL,'2022-05-14 11:40:34','2022-05-14 12:06:52','dusgqHvtfUbitpOQgdhw7V:APA91bEQWXfp72Yu1dQ0PfIGewQzRlQd1TyO8VVHwndhOFnEP0ZfUWvP0xs62eFecYhMsRZeS0wC5jGD9la4xkYq3jBx8PTclDS9ruklhO1AYJESopd1i0XAYJwXdpRjXPMzq-Yo6Kmz'),(156,'مشعل بدر عباس شموه عباس','ms@gmail.com','69690101',NULL,'$2y$10$upFf6rgHzKZTvzRm2YOXvOikXnVfIA7Z3/8kTNzHtVZezQgLVNav2','285052201017','2022-05-18-WhatsApp Image 2022-05-17 at 5.38.37 PM.jpeg',NULL,'2022-05-18 11:37:05','2022-06-11 08:01:56','fgMvSyqJd0JYm8DPFsIzYO:APA91bFoHpbua2985ewWj5gbzidyOgT9USDQ46xO6TTfEl1i4ro8I4A8bsfBaHkvJ1Y13MwtZ3yMYBZZFE_APvB0O4YLvchQZpFUoSW8WDzrux2BdRVdBsNFskXmrEOisivuKCf7pbNS'),(157,'عبد العزيز شنان عايد العنزى','sv@gmail.com','99619523',NULL,'279052600869','279052600869','img/avatar.svg',NULL,'2022-05-18 21:53:49','2022-05-18 21:53:49',NULL),(158,'عبدالعزيز فيصل عبدالعزيز الكوح','aaaaz@gmail.com','99776943',NULL,'$2y$10$k7nFAtBrm8j2cwyNa0/9gusVzFoxPOu1z9O/.SpRzDoDB0eqr2xfq','281010301513','img/avatar.svg',NULL,'2022-05-21 20:29:41','2022-05-22 04:27:59','dgcY7w2OQkJuiyDc3dZvFB:APA91bG-nMIvm2Dats8cTvyYfq1LsYtXz7a1kmoNlfHT1ysdWke5Ki7_xjxZa-hPLxttWUcfMdnlYtfMPO2c7H16_dZWE3tmN7L2ollIlRLWHWE6OmY4JWWpeLe2GQqP5oUK_pFF_v8-'),(159,'خالد حسن يوسف العمر','ee@gmail.com','67004007',NULL,'$2y$10$9z3K3wAqeK1CGvoPrNMi/OgPmqq5rYqnzYhAWGfuucq/qEI4QKKrm','279031400657','img/avatar.svg',NULL,'2022-05-22 16:15:48','2022-05-29 11:57:25','cZnlGjhG-UE3gp7DQ5wRjL:APA91bGbfxiuN2SfapChCKfiT3aui1Ej4TGr_ppsjg4IzqCSc3IDWlXPjUuieiLr8dZ1H4ADDzn3SDReJAH0HLubZyRm-iwKqmh8BGtyI5KjYc9Vc2dpBUpK6w-zHdzHXQFJ4WlExu6X'),(160,'عبدالله على ابراهيم عباس','y@gmail.com','99679614',NULL,'$2y$10$ch2cb/MtrhhPECBJCsN9sOhBoMhfsa8Eaeaf3fxZzEkm6jTB4Ug/q','282111301015','img/avatar.svg',NULL,'2022-06-03 18:49:30','2022-06-19 16:30:17','ercyPnqyPkDpkWZsNS0NDp:APA91bHftWSI0c7ceR60qnfLO39bf1uA4s3jTDbeknDkXm-Jsc8WsIC69lfX4lO-K8_LLCfa2QN4lvwcdUh5bMFTZxoHlMFUFuaRT8ItD5FNGbGqOnbnBW8FPg1eUkCYtF0lCiCrRgke'),(161,'عبد العزيز محمد عبد العزيز مسيح الكندرى','aaz@gmail.com','97904442',NULL,'97904442','282082900624','img/avatar.svg',NULL,'2022-06-14 23:31:31','2022-06-14 23:31:31',NULL);

--
-- Dumping events for database 'topappkw_eltizam'
--

--
-- Dumping routines for database 'topappkw_eltizam'
--


