- تم الانتهاء من تركيب الأطقم الصحية ماعدا (3) حمام لنقص بسيراميك الحوائط و الأرضيات و جاري البحث عن نواقص السيراميك.
- جاري الانتهاء من الصنفرة تجهيزا للبطانة.
- جاري تقفيل الديبيهات و باقي أعمال الكهرباء بالقسيمة.
- متوقع توريد الأبواب الداخلية الأسبوع القادم.
- تم تركيب مكاين التكييف الخارجية و الكونكشن.
- في انتظار شركة التكييف (أفكا) لتركيب المكاين الداخلية و عمل اللحامات.
- في انتظار شركة التكييف (أفكا) لتوريد و تركيب الدفيوزر و الراجع.