#جاري اعمال التكييف من تركيب مكاين خارجيه وتم نزول الماكينه السبلت وتركيبها وعمل الكهرباء الخاص بالماكينة .
#تم تركيب الجريلات والديفيوزرات وتم تشغيل بعض المكاين .
#جاري اعمال الزوايا ف الواجهه الثانيه وتم الانتهاء من مساح الواجهه الاولي وخلال ٣ ايام خالصه.
#تم اعتماد الشتر وجاري تفتيح السكك وسيتم التصنيع بعد اعتماد اللون لعدم وجود اللون الاسود 
#نزول الصبغ للتشطيب  والبدا غدا باقي اعتماد الصبغ الايطالي .
#نزول الديكور غدا لتسكير اي اعمال بالديكور بعد تركيب الجريلات.