* جارى تركيب السيراميك فى الدور الأرضي 
ويوجد حمام بالدور الأرضي لم ينزل سيراميك له حتى الآن 
ومتبقى تركيب النعلات لحبات السيراميك الكبيرة سوف يتم قصها فى المصنع
*تم الانتهاء من الديكور ما عدا المطبخ وممر الدرج وحمامات الدور الارضى 
*بانتظار نزول مكائن التكييف تم طلبها  .
* جارى تركيب الالمنيوم.
* تم نزول الأبواب فى القسيمه وبانتظار تركيبها 
ومتبقى تركيب رخام الدرج وعمل إنارة مخفيه فى الدرابزين 
ومتبقى شربتة السيراميك 
ومتبقى تركيب سلم للسطح 
وسوف يتم صب بير المصعد حتى المنسوب المطلوب لشركة المصعد