#جاري أعمال المعجون بالدور الأرضي. #تم نزول الرخام وجاري التركيب #تم تركيب طوف الناقصه بالحمام الماستر. #تم رفع مقاسات الأبواب الرئيسيه. #تم نزول أغراض الصحي والتركيب للاطقم غدا. #الدفعه المستحقه رقم ٨ بعد الديكور والصبغ وبرسلان الارضيات وتم السداد مع ملحق العقد وتم الانتهاء من ملحق العقد. #الدفعه القادمه ٩ الأطقم الصحيه والابواب.