تم وصول الالومنيوم للقسيمة بانتظار تركيبه وتركيب الجام للبدء في معاملة البلدية
بانتظار اعتماد مخطط الكهرباء من الوزارة
تم سحب كابل الكهرباء الرئيسي للقسيمة
تم الانتهاء من اعمال تركيب احواش الدور الارضي 
جاري اعمال مساح وتركيب سيراميك المسبح
تم التواصل مع الغانم للتهوية المركزية لمراجعة تمديدات بعض الشفاطات وتم الانتهاء منها
تم الانتهاء من اعمال تركيب رخام المصعد 
تم الانتهاء من اعمال عازل المسبح وانتهاء اختباره
تم توريد وتركيب سكك وشراشيب المصعد
تم الانتهاء من كافة اعمال الديكور والتعديلات 
تم تفتيح اماكن الاضاءة واعادة تركيب ابواب صيانة جاهزة
تم الانتهاء من توريد وتركيب ديفيوزرات وجريلات التكييف
تم رفع بيانات القسيمة لعمل مخطط الكهرباء
في انتظار صدور مخطط الكهرباء من الوزارة لعمل الترمنيشن بالنسبة للكهرباء حسب المخطط
في انتظار توريد وتركيب الابواب الرئيسية والدرايش لفحص الكهرباء