تم الانتهاء من اعمال تمديدات الصحي بالقسيمة
تم الانتهاء من اعمال تمديد بايبات الترموستات والدرين والغاز للتكييف 
تم عمل بؤج المساح 
لم يعتمد مكان كتاوت الوزارة حتى الان
تم التشييك على اعمال التمديدات بالمطابخ من طرف مندوب شركة المطابخ  ب ٧ مطابخ بالقسيمة
متبقي اعتماد اضاءات الواجهات الخارجية
تم الانتهاء من اعمال تمديدات الكهرباء
تم بناء السيفونات المخفية وكذلك تم عمل فتحات دكتات التكييف والراجع في الطوف حسب تعليم شركة التكييف
تم تبليغي ان داكت التكييف يصل القسيمة هذا الاسبوع
تم الانتهاء من  مباني الطوفة المخالفة والفاصلة بين الشقتين في الدور الاول