تم بحمد الله فحص الكهرباء للقسيمة
في انتظار توصيل التيار الكهربي للقسيمة
جاري اعمال تركيب الشتر
جاري اعمال تركيب ابواب الخدمة والابواب الرئيسية 
وتم الانتهاء من اعمال تركيب الاطقم الصحية وسيستم السخانات والمضخات والفلاتر والتانكات وتوصيلها وتشغيل المياه في القسيمة لله الحمد 
تم تركيب البوكسات المطرية لصناديق الكهرباء
تم تجهيز القسيمة لفحص الكهرباء مع محاولة ازالة واخفاء المخالفات
تم تركيب السلم الحديد على بيت الدرج
تم تبديل الفلتر الرملي بفلتر ٣ مراحل 
تم التواصل مع شركة المصاعد وتم الاستجابة سريعا وتوريد الماكينة وتم الانتهاء من تركيبها
تم اخباونا من شركة التكييف بتوريد وتركيب الديفيوزرات يوم ٥/٢٥
تم توريد مكاين التكييف للموقع بانتظار توصيلهم
تم اعتماد القسيمة بالبلدية
بانتظار تحديد موعد فحص هذا الاسبوع بإذن الله
تم تركيب باب الحمام الناقص من سديم
تم تركيب الجام الاضافي الدرابزين الخارجي 
تم توصيل خط المياه للقسيمة 
تم توصيل خط الصرف للقسيمة