تم سحب كابل الكهرباء الرئيسي للقسيمة
تم عمل بعض تعديلات البلاكات في الاحواش
جاري اعمال مساح وتركيب باقي احواش الدور الارضي
جاري اعمال مساح وتركيب سيراميك المسبح
تم التواصل مع الغانم للتهوية المركزية لمراجعة تمديدات بعض الشفاطات 
تم الانتهاء من تركيب البراطيش الخارجية 
تم الانتهاء من اعمال تركيب رخام المصعد 
تم الانتهاء من اعمال عازل المسبح وانتهاء اختباره اختباره
تم توريد وتركيب سكك وشراشيب المصاعد
تم الانتهاء من كافة اعمال الديكور والتعديلات
تم تفتيح اماكن الاضاءة واعادة تركيب ابواب صيانة جاهزة
جاري تركيب سيراميك الاحواش والاسطح الخارجية
متبقي فقط احواش الدور الارضي
تم الانتهاء من توريد وتركيب ديفيوزرات وجريلات التكييف
تم رفع بيانات القسيمة لعمل مخطط الكهرباء