جاري اعمال المساح الخشن الداخلي
جاري اعمال تركيب الزوايا الداخلية للمساح
تم الانتهاء من جميع اعمال العازل المائي واختباره وتم صب السيكريت حماية العازل ٢٧م٣
تم الانتهاء من اعمال سحب المادة الرابطة لحوائط السرداب بعد تغسيلها جيدا بالماء
تم سحب جميع وايرات الخطوط الرئيسية للديبيهات كل الادوار والسخانات والمصعد وكل مكاين التكييف
جاري اعمال سحب الوايرات الداخلية للاضاءات والبلاكات
تم استئناف اعمال المساح
تم الانتهاء من اعمال التسكير ودق الشبك داخليا والطرطشة الداخلية 
تم الانتهاء من اعمال تمديدات الصحي بالقسيمة
تم الانتهاء من اعمال تمديد بايبات الترموستات والدرين والغاز للتكييف
تم الانتهاء من اعمال تمديدات الكهرباء قبل المساح
تم الانتهاء من اعمال سحب جميع خطوط الكهرباء الرئيسية للقسيمة الخاصة بكل لوحات التوزيع والسخانات والمصعد وكل مكاين التكييف لكامل القسيمة
تم بناء السيفونات المخفية وكذلك تم عمل فتحات دكتات التكييف والراجع في الطوف حسب تعليم شركة التكييف
تم الانتهاء من تركيب داكت التكييف
تم الانتهاء من  مباني الطوفة المخالفة والفاصلة بين الشقتين في الدور الاول 

تم تعديل جزء من داكت تكييف في السرداب